Bir faaliyetin proje bitiş tarihini geciktirmeden başlayabileceği en geç zaman nedir?
|Sözlük|
|Geç bitiş tarihi||Bir faaliyetin proje bitiş tarihini geciktirmeden tamamlanabileceği en geç zaman .|
|Geç başlangıç tarihi||Bir faaliyetin proje bitiş tarihini geciktirmeden başlayabileceği en geç zaman .|
Kritik yol yönteminde Geç Başlangıç tarihi (LS), bir aktivite belirli bir kilometre taşını (genellikle proje bitiş tarihi) geciktirmeden başlayabilir bu süre içinde son mümkün noktası.
Ayrıca, görevlerin geç başlama tarihi nedir? Açıklama Geç Başlangıç alanı, bir görevin projenin bitişini geciktirmeden başlayabileceği en son tarihi içerir. Bu tarih , görevin başlangıç tarihini , öncül ve ardıl görevlerin geç başlangıç ve geç bitiş tarihlerini ve diğer kısıtlamaları temel alır.
Bununla ilgili olarak, bir faaliyetin planlanan proje bitiş tarihini geciktirmeden erken başlangıcından itibaren ertelenebileceği süre için hangi terim kullanılır?
kartlar
|Dönem ÇOKLU GÖREV||Tanım Bir kaynak aynı anda birden fazla görevde çalıştığında|
|Dönem FLOAT||Tanım Bir proje faaliyetinin, bir sonraki faaliyeti veya proje bitiş tarihini geciktirmeden geciktirilebileceği süre.|
Erken ve geç başlama ve geç bitirme nedir?
Bir proje zamanlamasının erken başlangıç , erken bitiş , geç başlangıç ve geç bitiş tarihleri, herhangi bir proje programında hesaplanan birincil tarihlerdir. Çizelgedeki bir etkinliğin erken bitişi , çizelgenin mantığı ve kısıtlamaları göz önüne alındığında, etkinliğin tamamlanması için çizelgelenebileceği en erken tarihtir.