Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
Veri türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Başlangıç Bolluğu alanı, Erken Başlatma ve Geç Başlatma tarihleri arasındaki süreyi içerir. Başlangıç bolluğu ve bitirme bolluğu sürelerinin daha az olması kullanılabilir serbest bolluk miktarını, başka bir deyişle, ardıl görevin başlangıç tarihini veya proje bitiş tarihini etkilemeden geciktirilebilecek bir görevin süresini belirler.
Hesaplanma Biçimi Başlangıç bolluğu, erken başlatma ile geç başlatma tarihleri arasındaki farkı gösteren süredir. Erken başlatma, bir görevin başlama olasılığı olan en erken tarihtir. Benzer şekilde, Geç Başlatma alanı, projenin bitmesini geciktirmeden bir görevin başlayabileceği en son tarihi içerir. Microsoft Office Project, başlangıç bolluğunu aşağıdaki gibi hesaplar:
Başlangıç Bolluğu = Geç Başlatma - Erken Başlatma
En İyi Kullanım Alanları Serbest bolluğun nasıl hesaplandığını görüntülemek istediğinizde Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını herhangi bir görev görünümüne ekleyin.
Örnek Zamanlamanızda serbest bolluğu inceliyorsunuz ve hesaplanma biçimini daha ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsunuz. Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını görev sayfasına eklersiniz ve süreleri çözümlersiniz.
Açıklamalar Görevin fiili bir başlangıç tarihi ve son tarih varsa, başlangıç bolluğu 0 ve bitirme bolluğu, görevin bitiş tarihi ile son tarih arasındaki fark olur.