Veri Türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Süre Farkı alanı, görevin temel süresi ile görevin toplam süresi (geçerli süre ) arasındaki farkı içerir.
Hesaplanma Biçimi Süre Farkı alanı, Temel Süre alanında gösterildiği gibi, süre değeri temel süre değerine göre değişiklik gösterinceye kadar "0 gün" içerir. Project sonra, süre farkını aşağıdaki gibi hesaplar:
Süre Farkı = Süre - Temel Süre
En İyi Kullanım Alanları Zamanlamanız ilk planladığından daha fazla mı yoksa daha az mı zaman alıyor diye çözümlemek istediğiniz zaman, Görev sayfası için Süre Farkı alanını ekleyin.
Örnek Üç ay önce projeniz için bir taban çizgisi ayarlanıyor ve şimdi görevlerin süre farklarını gözden geçirmek gerekiyor. Projenin ilerleme durumu ve bugüne kadarki performansını çözümlemek için Görev Sayfası görünümüne Süre Farkı alanını ekleyin.
Açıklamalar Süre farkı negatif bir sayı ise, görev başlangıçtaki planlanandan daha kısa zaman alacak şekilde zamanlandı. Süre farkı pozitif bir sayı ise, görev planlanandan daha fazla zaman alacak şekilde zamanlandı. Süre farkı sıfırsa, görev başlangıçta planlandığı kadar uzun süre alıyor olabilir.
Süre Farkı alanı, Temel Süre alanında gösterildiği gibi, süre değeri temel süre değerine göre değişiklik gösterinceye kadar "0 gün" içerir. Temeli Ayarla iletişim kutusunda bir taban çizgisi ayarlayabilirsiniz. Bu işlem, zamanlanan Süre alanı için geçerli değeri ilgili Temel Süre alanına kopyalar.
Gantt çubuklarıyla gösterilen süre farkını grafik olarak görmek için İzleme Gantt görünümünü kullanabilirsiniz.