Parlamentoda konuşan Hindistan Savunma Bakanı Subhash Bhamre, "hedeflenen projelerin birikmesinin asıl nedenlerinin teknolojik sorunlar, öngörülemeyen güçlükler ve ayrıca geliştirme sürecinde satın alınan ekipmanın gereksinimlerindeki değişiklikler" olduğunu söyledi.
Özellikle, 2008'un sonunda tamamlanması planlanan hafif savaş savaşçısı "Tedzhas" (LCA) yaratma programı, "uzun süren" listesine girdi. Uçağın deniz versiyonundaki çalışmalar, 2010'te tamamlanmış olmalı.
Listede ayrıca uzun süreli Rustom-2 orta menzilli insansız hava aracı, geliştirilmiş bir 155-mm / 52-mm çekiliş obüs, Yaguar saldırı uçağı için kullanılan Darin-3 radyo navigasyon ve silahlanma kontrol sistemi, bir radar kontrolü yer alıyor tespit ve kontrol vb. ", portalı not eder.
Ancak en uzun süren program, savaşçı "Tejalar" için uçak motoru "Kaveri" nin geliştirilmesini gerektiriyordu. Makalede, 1996’te tamamlanması gerekiyordu. “Uzmanların uzmanlık eksikliği, test motorları ve bileşenleri için yeterli düzeyde ulusal bir altyapı bulunmamasının yanı sıra, bu projeyi geciktirmenin temel nedenleriydi” diyor.
Savunma Bakanı tarafından durumu düzeltmek için önerilen önlemler arasında “işi izlemek için üç aşamalı bir komitenin oluşturulması, alternatif teknik çözümlerin kullanılması ve ortak finansman için bir mekanizma geliştirilmesi” yer alıyor.