Veri Türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Start Slack alanı, Erken Başlangıç ile Geç Başlangıç tarihleri arasındaki süreyi içerir. Başlangıç bolluğu ve bitiş bolluğu miktarı ne kadar küçük olursa, serbest bolluk miktarı, yani bir görevin ne kadar süre ertelenebilir olduğunu, ardıl görevin başlangıç tarihini veya projenin bitiş tarihini etkilemeden geciktirebilirsiniz.
Hesaplanma Biçimi Başlangıç bolluğu, erken başlangıç ve geç başlangıç tarihleri arasındaki farkı gösteren süredir. Erken başlangıç, bir görevin başlamasının mümkün olduğu en erken tarihtir. Benzer biçimde, Geç Başlangıç alanı da bir görevin projenin bitip bitmeme süresi kalmadan başlay güncelleştirmesini içeren en son tarihi içerir. Microsoft Office Project, başlangıç bolluğu aşağıdaki gibi hesaplar:
Start Slack = Geç Başlangıç - Erken Başlangıç
En İyi Kullanım Alanları Serbest bolluğun nasıl hesaplanmış olduğunu gözden geçirmek istediğiniz zaman herhangi bir görev görünümüne Start Slack ve Finish Slack alanlarını ekleyin.
Örnek Zamanlamanız içinde serbest bolluğu gözden geçiriyor ve bunun nasıl hesaplanma biçimiyle ilgili daha fazla ayrıntı görmek istiyor siniz. Görev sayfası için Başlangıç Bolluk ve Bitiş Bollukları alanlarını ekleyin ve süreleri analiz edersiniz.
Açıklamalar Görevin gerçek bir başlangıç tarihi ve bir son tarih, başlangıç bolluğu 0 ve bitiş bolluğu ise görevin bitiş tarihiyle son tarih arasındaki farktır.