Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Project ile görevler ve onların atamaları maliyetleri ne zaman tahakkuk denetleyebilirsiniz. Bu ayarı (olan varsayılan eşit dağıtılmıştarafından) kaynak kullanımı ile ilişkili maliyetler otomatik oluşturulmasını kılabilirsiniz ve gerçekleştirme en başına veya sonuna görev maliyet yer. Bu hizalama için maliyetleri sistemleri fatura tarafından gerçekleştirilmiş ve nakit akışı projenizdeki yönetmenize yardımcı olabilecek olduğunda kullanılabilir. Kaynak maliyetleri için Maliyet tahakkuku yöntemleri ve görevler için sabit maliyetler tanımlayabilirsiniz.
Ne yapmak istiyorsunuz?
Kaynak maliyetlerin nasıl tahakkuk ettirileceğini değiştirme
-
Görünüm sekmesinde Kaynak görünümleri grubunda, Kaynak sayfasıseçin.
(Project 2007'de, Kaynak sayfasıgörünümü > seçin.)
-
Kaynak adı alanında, bir kaynak seçin.
-
Sağ tıklatarak Bilgi'yiseçin ve Kaynak bilgileri iletişim kutusunda maliyetler sekmesini seçin.
(Project 2007'de, Kaynak bilgileriseçin ve ardından maliyetler sekmesini seçin.)
-
Maliyet tahakkuku listesinde, istediğiniz tahakkuk yöntemini seçin.
Dikkat: Bir kaynak oluşturduğunuzda kaynak maliyet tahakkuku ayarını yapmanızı ve sonra bunu değiştirmemenizi öneririz. Değişiklikler planlanan ve fiili maliyetleri kaydırabilir, bu da fiili maliyetleri değiştirebilir.
Not: Kullanım başına kaynak maliyetleri atamanın başlangıcında veya bitiminde oluşturulur, eşit dağıtılmış tahakkuk yöntemi yoluyla değil.
İpucu: Hatalı ayarlanmış tahakkuk değerini değiştirmenin güvenli bir yolu, yeni bir kaynak oluşturup atamak ve kalan maliyetleri eski kaynaktan yenisine transfer etmektir.
Yeni görevlerin sabit maliyet tahakkuk yöntemini değiştirme
-
Dosya > seçenekleri > Zamanlama' ı seçin.
(Project 2007'de, araçları > seçenekleri > Hesaplamaseçin.)
-
Bu proje için hesaplama seçeneklerialtında Varsayılan Sabit Maliyet tahakkuku listesinde, bu projedeki tüm yeni görevler için uygulamak istediğiniz tahakkuk yöntemini seçin.
Not: Bu tahakkuk yöntemini tüm gelecek projelere uygulamak istiyorsanız Bu projenin hesaplama seçenekleriyanında, Tüm yeni Projeler'iseçin.
Var olan görevlerin sabit maliyet tahakkuku yöntemini değiştirme
-
Görünüm sekmesinde Kaynak görünümleri grubunda, Diğer görünümler' i seçin ve sonra Diğer görünümler' i seçin.
(Project 2007'de görünümü > Diğer görünümler' i seçin.)
-
Diğer görünümler iletişim kutusunda, Görev Sayfasıseçin ve sonra da Uygula' yi seçin.
-
Veri grubunda, Tablolar'daki okaseçin ve Maliyet' ı seçin.
-
Sabit Maliyet Tahakkuku alanında, her göreve uygulamak istediğiniz bir tahakkuk yöntemini seçin.
Not: Bu maliyet ayarı yalnızca sabit maliyetlerin nasıl tahakkuk edeceğini etkiler.