Sikorsky CH-53K King Stallion ağır kaldırma helikopteri; Program Ofisinin test sırasında ortaya çıkan hataları düzeltmek için “büyük program revizyonu” planlaması, ABD Operasyon Ofisi Test ve Değerlendirme bölümü Operasyon Direktörüne 31 Ocak’ta rapor edildi.
Üretimden önce düzeltilmesi gereken bir hatalar likitini listeledi.
“Aralık 2019’un sonundaki üretim gecikecek. Mevcut tahminler, erken testler sırasında keşfedilen çoklu tasarım eksikliklerinin düzeltilmesi gerekliliği nedeniyle 2021 başlarında başlayacağını tahmin ediliyor. Bunlar: hava hızı göstergesi anomalileri, ana rotor şanzımanının düşük güvenilirliği, uçak yapılarına sıcak gaz çarpması, arka bom ve kuyruk rotorunun yapısal sorunları, ana rotor damperlerinin aşırı ısınması, yakıt sistemi anomalileri, motor bölmesinde yüksek sıcaklıklar, ve motorun sıcak gaz alması, mevcut gücü azaltabilir. Program Ofisi büyük bir program revizyonu yapıyor ”dendi raporda.