Big Bar kayma sahasında balıklar için kalıcı bir güvenli geçiş oluşturma çabaları, bir dizi kaza işi zorlaştırdığı ve bazı durumlarda mürettebat için tehlikeli hale getirdiği için ertelendi.
Başlangıçta, federal hükümet bunu yaklaşık 176 milyon dolar olarak tahmin ediyordu. Kalıcı balıkçılık rotası Mayıs 2022’ye kadar tamamlanacak, ancak şimdilik yetkililer zamanlamanın “artık mümkün olmadığını” ve daha fazla maliyetin belirsiz olduğunu söylüyor.
Kaymanın 1 Kasım 2018’de meydana geldiğine inanılıyor, ancak uzak konum nedeniyle Haziran 2019’un sonlarına kadar tespit edilemedi.
Keşfedilmesinden bu yana, siteyi temizlemek için çalışmalar devam ediyor ve Balıkçılık ve Okyanuslar Departmanı, BC Eyaleti ve diğer yerel ülkeler tarafından yönetiliyor.
Denemeler ve sıkıntılar
Bu yaz, işyeri, proje yöneticisi Goyle Roberts’ın çalışma kampından 7,5 mil uzakta geldiğini söylediği McKrick Creek yangını da dahil olmak üzere yangınlarla çevrili. Mürettebat geçen ay içinde iki kez tahliye etmek zorunda kaldı.
Churn Creek yangını ve iş yerinin kuzeydoğu ve güneydoğusunda çıkan yangın, bölge içi ve dışı ulaşım yollarında da kaosa neden oldu.
Roberts’ın geçmişte önemli bir sorun olduğunu söylediği sel, Meteoroloji Ajansı tarafından bu yıl daha da şiddetlendi. Kanada’nın batı örtüsünü kaplayan termal kubbe.
Bu yılın başlarında bir dizi öngörülemeyen kaya düşmesi mürettebat için ciddi tehlikeler oluşturdu.
Roberts, “Her 25 yılda bir gerçekleşmesi gereken faaliyet düzeyinde gördük” dedi. “Altı hafta içinde oldu.”
Roberts, birçok alanda eğim koşullarının tahmin edilemez olduğunu ve kaya düşmelerinden daha iyi korunmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
Bu nedenlerle, kalıcı balıkçılık rotasındaki çalışmaların çoğu durduruldu ve müteahhit çalışmalarını planlanan diğer işlere kaydırdı.
Çalışma kampının modası geçmiş ancak gelecekte yeniden inşa edilebilir.
Yetkililer, 2022 baharı için öngörülen hedefe ulaşılamadığından, şev stabilitesinin derhal gözden geçirildiğini ve sonraki adımlar için planların yapıldığını söylüyorlar. Saha koşulları hala gelişmekte olduğu için yapının tamamlanmasının ve inşaat maliyetinin artık yeterince tahmin edilemediğini söylüyorlar.
Şimdi yapısal bir analiz yapılıyor. Roberts, ajansların önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde bir rapor üzerinde çalışacaklarını ve gelecek yıl bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.
Roberts, “Big Bar’ın uzun ömürlü olmasını sağlamaya kararlıyız” dedi. “Ama yapılma şekli değişebilir.”
Tüm projenin nasıl ertelenebileceği tam olarak belli değil.
Balık geçebilir
Bu arada, kayma alanının 40 km akış yukarısında 79.000’den fazla somon balığı tespit edildi ve sonar sistemleri balık göçünün gecikmesini gözlemlemedi.
Bu yılın başlarında yetkililer, kaymadan etkilenen somon balığına yardım etme çabalarında başarı işaretleri gördüklerini söylediler. Özellikle, insan yapımı ve doğaya benzer bir balıkçılık rotası, somonun kaydırağı geçmesine izin verecek şekilde genişletildi ve yumurtlama alanlarına yüzebilecek balıkların sayısı artırıldı.
Roberts, “Bu yıl bir geçişimiz var, bu yüzden bu çok iyi bir işaret” dedi.
Roberts, önümüzdeki beş ay içinde sular çekildikçe, doğa benzeri balıkçılığın etkisini daha iyi anlayabildiklerini söyledi.