Merhabalar,şantiyeye başlanmadan önce şantiyenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ayarlanmasında rol oynayan CPM'i öğrenmenin inşaat mühendislerine n'asıl bir katkısı vardır? Şantiyenin başlangıç ve bitiş tarihlerinide inşaat mühendisleri mi hesaplamaktadır?
CPM = Critical Path Method'undan bahsettigini varsayarak cevapliyorum. Bu methodla birlikte bir isin ertelenmesinin diger isleri nasil etkiledigini görebiliyorsun. Bir isi erteledigin zaman birbiriyle baglantili olan islerin ne zaman baslayip bitecegini de hesaplayabiliyorsun. Yine bir is icin ne kadar hata payin oldugunu hesaplayabilirsun. Örnek olarak santiyenin 22. gününde bitecek bir is var ve yine 30. gününde baslayacak is icin bu isin bitmesi gerekiyor. Öncesindeki isi 7 gün ertelesek dahi santiyenin bitisi uzamiyor. Her is icin bu tarz hesaplar yapiliyor ve sonucunda da Kritik Yol adi verilen bir yol bulunuyor. Kritik yolda bir aksama olursa diger aksamayi tolere edebilecek isleri durdurup, kritik ise yogunlasabiliriz. Bu yoldaki aksamalar santiyenin süresini arttiriyor. Yani bu yoldaki isler icin cok daha dikkatli olmak gerekiyor. Yapi Isletmesi derslerinde ögretilen bir konu. Santiye yönetiminde calisan mühendislerin yapmasi gereken bir hesap.
Çok teşekkür ederim,minnettarım.
2,902 soru
4,868 cevap
1,797 yorum
4,213 kullanıcı