Veri türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Başlangıç Bolluğu alanı, Erken Başlatma ve Geç Başlatma tarihleri arasındaki süreyi içerir. Başlangıç bolluğu ve bitirme bolluğu sürelerinin daha az olması kullanılabilir serbest bolluk miktarını, başka bir deyişle, ardıl görevin başlangıç tarihini veya proje bitiş tarihini etkilemeden geciktirilebilecek bir görevin süresini belirler.
Hesaplanma Biçimi Başlangıç bolluğu, erken başlatma ile geç başlatma tarihleri arasındaki farkı gösteren süredir. Erken başlatma, bir görevin başlama olasılığı olan en erken tarihtir. Benzer şekilde, Geç Başlatma alanı, projenin bitmesini geciktirmeden bir görevin başlayabileceği en son tarihi içerir. Microsoft Office Project, başlangıç bolluğunu aşağıdaki gibi hesaplar:
Başlangıç Bolluğu = Geç Başlatma - Erken Başlatma
En İyi Kullanım Alanları Serbest bolluğun nasıl hesaplandığını görüntülemek istediğinizde Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını herhangi bir görev görünümüne ekleyin.
Örnek Zamanlamanızda serbest bolluğu inceliyorsunuz ve hesaplanma biçimini daha ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsunuz. Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını görev sayfasına eklersiniz ve süreleri çözümlersiniz.
Açıklamalar Görevin fiili bir başlangıç tarihi ve son tarih varsa, başlangıç bolluğu 0 ve bitirme bolluğu, görevin bitiş tarihi ile son tarih arasındaki fark olur.
Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.