Berlin – Tretpower Park’taki Sovyet Anıtı’nın yenileme çalışmaları biraz gecikti. Mayıs yerine Ekim veya Kasım ayına kadar tamamlanmayacak. Berlin Senatosu, Sol Parti’nin meclis talebine cevaben bunu açıkladı. Belge henüz yayınlanmadı ve yalnızca Berliner Zeitung tarafından kullanılabilir. “Özellikle poligonal döşeme yüzeylerinin alt yapısı alanında bulunan zayıf yapı dokusu nedeniyle, daha yoğun yenileme gerekliydi ve gerekli” diyor.
Bayrak kütlesi ile asker heykeli arasındaki yüzeyler şu anda yenileniyor. Poligonal döşemelerin ve süslemeler de dahil olmak üzere küçük taş kaldırımların yenilenmesinin Ekim veya Kasım 2021’e kadar tamamlanmayacağını, Senato Şehir İmar ve İskan Dairesi açıklamasına devam ediyor.
Sonbaharda çit dikimi, bilgi panolarının kurulması ve yönlendirme ve yönlendirme sistemlerinin kurulumu da yer almalıdır.
İkinci giriş artık hazır
İyi haber: Treptower Park’taki caddeden ikinci giriş yenilendi ve 7 Mayıs’a kadar kullanılabilir olması bekleniyor. 9 Mayıs Pazar günü yüzlerce kişi “Zafer Bayramı” nı tekrar kutlayacak.
Yaklaşık sekiz milyon Euro’luk toplam maliyet
Maliyetlerle ilgili olarak: Nisan ayı ortasına kadar, onarımlar için yaklaşık altı milyon avro harcanmış ve 2021 sonbaharında çalışmanın sonuna kadar 1.876.400 avro daha yatırım yapılacak. Yaklaşık sekiz milyon avroluk toplam miktarın neredeyse tamamı federal hükümet tarafından karşılanacak.
Sovyet anıtı: Bu yenileme çalışması zaten tamamlandı
- Doğal taşların temizlenmesi: Tamamlanma Mart 2021
- Giriş Puschkinallee: Tamamlanma Kasım 2020
- Annenin evinden dev bayrağa kadar küçük taş döşeme: Tamamlanma Ekim 2020
- Sulama sistemi: Tamamlanma Ekim 2020
- Drenaj sistemi: Tamamlanma Mart 2021
- Suya bağlı tavanlar: Tamamlanma Mart 2021
- Çim yüzeyler mezarlık alanları: Tamamlanma Mart 2021
- Engelli erişilebilir kullanım üretimi için rampalar: Tamamlanma Kasım 2020
- Vatan Ana ve Asker heykellerinin restorasyonu: Tamamlanma Kasım 2020
Sol Parti’den milletvekili Katalin Gennburg, parlamento sorununu Berlin Senatosuna sundu. Berliner Zeitung’a şunları söyledi: “Anıtın ikinci girişinin şimdi hazır olması ve çalışmaların yakında biteceği için rahatladım.”