PMP Sertifikasyon Sınavı için zamanlama ile uğraşırken ileriye geçiş yapma hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. İleri geçiş, ağ mantığına dayanarak, etkinliklerin en başında başlayıp bitip bitirebileceğini size söyleyecektir. Bir ileri geçiş gerçekleştirmek için gereken adımlar şunlardır:
İlk etkinliğin ("Etkinlik A") veya faaliyetlerin erkenden başlatılmasını 1 olarak ayarlayın. Zamanlama yazılımı, bir etkinliğin 8 a'da başladığını varsayar. m. ve 5 p'de tamamlandı. m. vade tarihinde. Bu nedenle, bir sonraki aktivite ertesi sabah 8'de başlar. m.
Artık bitiş tarihiniz bitmiş demektir.
Bu örnekte, Aktivite A Günü'nde başlar. Günün birincil bitiş tarihi olan 5. Günün süresini Gün 1'e, ardından da 1 çıkarın.
Her zaman 1'i erken başlangıç artından çıkarın Gün 0'da değil Gün 1'de başlayacağınız süre.
Hemen sonraki etkinliklerin erken başlangıcını belirlemek için erken bitirmeye 1 ekleyin.
C ile birlikte devam etmek için, 4
Aktivite B'ye gidiyorsanız, 6'nın erken başlangıcını ve 3'ün süresini eklerseniz, 1 çıkarırsınız ve erken 8 bitişe başlarsınız. B ve D arasında iki günlük bir gecikme var, bu nedenle Etkinlik D, B bittikten iki gün sonra başlıyor. D, 11. Güne başlayacağı anlamına gelir.
Bu diyagramda bu ilgi alanlarını not edin:
Etkinlik F, Etkinlik E ile aynı başlangıç aşamasına sahiptir, çünkü bir başlama-başlangıç ilişkisi vardır. Etkinlik F, Etkinlik E başladıktan sonra başlayabilir.
Etkinlik G ve Etkinlik H, bitiş-bitiş ilişkisine sahiptir. Bu, Etkinlik G tamamlandıktan sonra Etkinlik H'nin tamamlanabileceği anlamına gelir.
Aktivite D ve Etkinlik E'nin her ikisi de, Etkinlik G başlamadan önce bitirilmelidir. Etkinlik D'nin erken bitişi 16, Etkinlik E'nin erken bitirmesi 14'tür. Bir ileri geçişte bir yol yakınlaşması olduğunda, en yüksek sayı her zaman ileri taşır.
İleri geçişinizi hesaplamayı bitirdikten sonra, en erken bitiş tarihini görürsünüz. Bu, mevcut bilgi göz önüne alındığında projenin bitirebileceği en erken süredir.Bu örnek için erken bitiş tarihi 22 gündür.