Sakhalin-2 Projesi için zorlu koşullarda taşımalar tamamlanıyor
Mammoet, Sakhalin-2 projesinin bir parçası olarak, ağır koşullara rağmen 22 adet hayati ekipmanı kıyı işleme tesisi sıkıştırma alanına (OPFC) başarıyla taşıdı. Sahalin-2 OPF Sahalin Adası'nın doğu kıyısında yer alıyor. Büyük ekipman teslimatı için tek erişim, yüksek rüzgarları ve fırtınalı koşulları ile bilinen Okhotsk Denizi'nden geçen nakliye mavnaları.
Ada öncelikle bol yaban hayatına ev sahipliği yapıyor ve bu nedenle bu ölçekte projeleri tamamlamak için yeterli altyapıya sahip değil. En büyük zorluk, gaz üretim ekipmanının ağırlığına dayanabilecek korunaklı bir limanın olmaması. Bu zorluk için, müşterinin bu uzak konumda ve test koşullarında çalışabilecek bir ortağa ihtiyacı vardı. Bu meydan okuma için yaratılan çözüm, üç aşamalı geçici bir beach inişiydi. İlk olarak, 22 maddenin her biri ayrı ayrı nakliye mavnasından yanaşmaya yetecek kadar küçük bir ara mavnaya, daha sonra geçici beach iniş tesisine ve son olarak da beach’e aktarıldı. Mevcut yerleştirme bölmesi 500t üç fazlı giriş ayırıcısına dayanamadı, bu nedenle 200 m'lik geçici bir beach iniş tesisi inşa edildi, bu da çevresel nedenlerle işlerin yürütülmesinden sonra söküldü.
Geçici tesis, Mammoet'in ekipmanı SPMT'leri kullanarak mavnadan taşıyabileceği anlamına geliyordu. Bu transfer, özellikle tek römorklardaki ürünler için zorlayıcıydı, çünkü açık denizde yapıldı. Belirsiz deniz koşulları ara mavnaların davranışlarını doğrudan etkiledi ve bu nedenle Mammoet mühendislerinin, transferin gerçekleşebilmesi için mümkün olan her durum için kesin hesaplamalar yapmaları gerekiyordu. Bu adım tamamlandıktan sonra, üçüncü ve son aşama beach’den sahaya 7 km'lik bir yolculuktu. Mammoet’in Proje Yöneticisi Dmitry Matsiborko konu ile ilgili şunları söyledi: “Beach inişinin birkaç özel gereksinimi vardı. Aşırı rüzgâr ve deniz koşullarına karşı koymak için kararlılığa odaklanan yükün ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü olması gerekiyordu. En yakın yerleşim 100km'den uzaktaydı, bu yüzden en küçük ayrıntılara kadar kapsamlı bir hazırlık gerektiriyordu. Adaya yükleme için başlangıç programı 17 gündü, ancak Mammoet beş günde tamamladı. Bu başarılı uygulama, OPFС sahasındaki en ağır üç ürünün montajı ve en ağır dokuz ürünün montaj alanına taşınması için ek kapsam kazanmamıza yardımcı oldu, bu yüzden çabalarımızdan çok memnunuz. Artık bu yaklaşımı gelecekte benzer zorlukları olan projelere de uygulayabileceğiz” dedi.