DGM'nin operasyon yürüttüğü Mavi Akım Projesi'ni kendi penceresinden anlatmak için bir kitap hazırlayan BOTAŞ, gecikmeden kaynaklanan cezalara da açıklık getirdi. Kitapta 15 Ekim 2001'de tamamlanması gereken Mavi Akım projesinin, Rusya tarafının gecikmesi nedeniyle 2002 yılının bahar aylarına sarkacağı belirtiliyor. Türkiye'nin gecikmesi halinde ise 6 ay için 133 milyon dolar ödeyeceği, Rusya gecikirse gaz fiyatında yüzde 4 ila 8 arasında düşüş olacağı açıklandı.
Kitapta anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerin 15 Ekim 2001 tarihinde başlayacağı belirtilirken, tarihteki sarkmanın Nusya Federasyonu tarafının projenin finansmanına ilişkin görüşmelerinin netleşmesinin gecikmesinden kaynaklandığı kaydedildi. Anlaşmaya göre, Türkiye projenin kendi topraklarındaki kısmına ilişkin yükümlülüklerini geciktirirse "al ya da öde" denilen, gaz alınmasa da bedelinin belirli bir bölümünün ödenmesi durumuyla karşı karşıya kalacak. Eğer Rusya tarafı projenin kendi sorumluluğundaki kısmını tamamlayıp Türkiye'nin geç kalması durumu ortaya çıksaydı, 6 aylık gecikme için BOTAŞ'ın 133 milyon dolar ceza ödemesi gerekecekti. Kitapta, Türkiye gaz alımına hazır hale geldikten sonra gaz verilmediği takdirde karşı tarafın yükümlülüğünün, gaz fiyatında, kış için yüzde 8, yaz için yüzde 4 indirim yapılması şeklinde olacağı belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin karşı taraftan, projenin gecikmesinden dolayı uğradığı ispatlanmış zararlarını isteme hakkı da saklı bulunacak.