Veri Türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Başlangıç Bolluğu alanı, Erken Başlangıç ile Geç Başlangıç tarihleri arasındaki süreyi içerir. Başlangıç bolluğu ve bitiş bolluğu miktarları ne kadar küçük olursa, kullanılabilir serbest bolluk miktarını, yani bir görevin ardıl görevin başlangıç tarihini veya proje bitiş tarihini etkilemeden geciktirilebileceği süreyi belirler.
Hesaplanma Biçimi Başlangıç bolluğu, erken başlangıç ve geç başlangıç tarihleri arasındaki farkı temsil eden süredir. Erken başlangıç, bir görevin başlatabileceği en erken tarihtir. Benzer şekilde, Geç Başlangıç alanı bir görevin projenin bitişini geciktirmeden başlatabileceği en son tarihi içerir. Microsoft Office Project başlangıç bolluğunu aşağıdaki gibi hesaplar:
Başlangıç Slack = Geç Başlangıç - Erken Başlangıç
En İyi Kullanım Alanları Serbest bolluğun nasıl hesaplandığını gözden geçirmek istediğinizde, Slack'i Başlat ve Slack'i Bitir alanlarını herhangi bir görev görünümüne ekleyin.
Örnek Zamanlamanızdaki serbest bolluğu gözden geçiriyor ve nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla ayrıntı görmek istiyorsunuz. Başlangıç Bolluğu ve Bitiş Bolluğu alanlarını görev sayfasına ekler ve süreleri analiz edersiniz.
Açıklamalar Görevin gerçek başlangıç tarihi ve son tarih varsa, başlangıç bolluğu 0 olur ve bitiş bolluğu görevin bitiş tarihi ile son tarih arasındaki farktır.