Sawra-Kuddu projesi, Himachal Pradesh Eyaletindeki Shimla bölgesindeki Yamuna'nın bir kolu olan Pabbar Nehri'ndeki bir nehir koşusu planıdır. Tesis, Himachal Pradesh hükümetinin 1044.82 MW'lık (HP ve Uttarakhand eyaleti arasında paylaşılan) bir Hydel potansiyeli belirlediği Yamuna Havzası'ndaki birkaç projeden biridir. Devlet şirketi HPPCL, aynı nehirde bu projelerin yürütülmesi için Pabbar Valley Power Corporation olmak üzere özel bir amaçlı araç oluşturdu. Projenin Aralık 2011'de tamamlanması planlandı, ancak inşaatla ilgili çeşitli çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle, şimdi Temmuz 2017'de faaliyet göstermesi bekleniyor. 2014 yılında Hindistan Denetçisi (CAG), projenin nedenini analiz etmek için projenin bir performans denetimini yürüttü. CAG eyaletlerinden, "2007'deki projenin ilk maliyetinin 558.53 crore (INR) olduğu tahmin ediliyor, ancak gecikmeler göz önüne alındığında, maliyet 1.165.10 crore'ye (INR) kadar arttı. 5.03 crore ila 10.50 crore. ” 0 0 Sawra-Kuddu tesisi, Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen" Himachal Pradesh Temiz Enerji Geliştirme Yatırım Programı "nın altına düşer. ADB Scheme, Hindistan'ın Hidro Politikası 200 tarafından belirlenen 50.000 MW kurulu kapasite hedefine ulaşmak için eyaletteki hidroelektriki teşvik etmeyi amaçlıyor 6. Devletin farklı bölgelerinde toplam 4 ADB tarafından finanse edilen tesisden oluşmaktadır. Program, ADB'ye göre, sera gazı emisyonlarını azaltması ve böylece karbon kredileri programı altındaki alt projeleri nitelendirmesi bekleniyor. Bankaya göre, ADB'nin kendisi tarafından yönetilen gelecekteki karbon fonu, 2012 sonrası karbon kredisi satın almak için HPPCL ile bir satın alma anlaşması yapacak. Hidroelektrik tesislerinin finansmanının yanı sıra, ADB ayrıca yeni iletim hatları geliştirmek ve sektöre özel yatırımı bağımsız güç üreticileri için daha cazip hale getirmek için Himachal Pradesh Temiz Enerji İletim Yatırım Programına katılıyor. Temmuz 2015 itibariyle proje, Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL) tarafından yapım aşamasındadır. Proje için yaklaşık 13 km Pabbar Nehri'nin doğal nehir yatağı düşüşü kullanılacak. Baraj sitesi, Rohru Tehsil'deki Hatkoti Köyü'nde, Snale Village'da Uttarakhand sınırına yakın bir yeraltı güç evidir. Himachal Pradesh'e düşen Pabbar Nehri'nin toplam havzası yaklaşık 1034 metrekaredir. KM. Beş (5) HEP, HP'ye düşen tüm pabbar uzunluğu boyunca bir kaskadda önerilmektedir. En üstteki tangnu-romai, ardından Dhamwari-Sunda, Majhgaon-Chirgaon, Paudital-Lassa ve Sawra-Kuddu en alttı. Vadiden tüm Hydel projelerinin gücünü boşaltmak için sadece bir iletim hattına (tüm projelerde ortak) sahip olacaklar. İşbirlikçi bir saha ziyaretinin bir parçası olarak, Nisan 2015'te Sawra Khudu projesinin şantiyesini ziyaret ettik ve site ofisinde (anonim kalmasını isteyen) bir HPPCL memuruyla bir araya geldik. ADB'nin projenin barajını, güç evini ve türbinlerini finanse ettiğini, eyalet hükümeti ise kafa yarış tünelinin inşasını finanse ediyor. Yetkiliye göre, tünel inşaatı etkiler açısından oldukça yoğun olduğu ve hesap verebilirlik sorunlarını (heyelanlar, akiferlerin etkileri, eğim dengesizleştirmesi) gündeme getirdiği için- eyalet hükümetinin projenin bu özel bileşenini finanse etmeyi seçmesinin nedeni. Ayrıca maliyetlerin kesinlikle 1.165 crore'ye yükseleceğini itiraf etti. Ona göre, maliyetlerin bu ölçüde artmasının nedeni, inşaat şirketinin maliyet az tahmin edilmesinden kaynaklanıyordu. "Tünel inşaat sözleşmesi saman teline gitmişti. Kirloskar ve kıyı projeleri ile HPPCL arasında ortak girişimdi. İnşaat şirketi tahmini maliyetten yüzde 25 daha az alıntı yapmıştı ve ayrıca %40 daha fazla verilmesine rağmen işi zamanında tamamlayamadı 2007 yılında, eyalet hükümetinin tahmini maliyeti 240 crore ve sözleşme şirketi 110 crore tahmin etti. Şirket 62 crore ödemeyi aldı ve yüzde 55 bakiye 180 crore ek maliyetle yeniden ihraç edildi. Bu da arttı Üretim maliyeti birim başına 3 rupi 9'a kadar. Ancak yıllar boyunca bu maliyet geri kazanılacak "dedi. Daha az uygulanabilir proje genellikle eyalet hükümeti tarafından yürütülürken, daha yüksek kar elde etme şansı olanlar özel üreticilere ayrılacaktır.
Şimdiye kadar, 53 hektarlık orman arazisi yönlendirilirken, 45 hektara kadar özel arazi edinildi. Proje veya proje ile ilgili faaliyetler nedeniyle değişen derecelerde doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek 12 panchayat vardır. Bölgede projeye karşı çıkan kişiler tarafından çok güçlü bir seferberlik yok. (HPPCL tarafından yapılan temyizden sonraki miktarda Yüksek Mahkemede bir karar, yerel bahçecilik (özellikle karlı elma bahçeleri, yerel ekonominin omurgası üzerindeki) üzerindeki etkileri ve arazinin istikrarsızlığı üzerindeki bir karar beklemiştir. Tünel açma patlaması nedeniyle, aslında, dağdaki evler ve yollar duvarlarda çatlaklar yaşıyor ve insanların kendi masraflarında onarılıyor. Özellikle Tana köyünde (tünelin üzerindeki köylerden biri) şiddetli. Yerel aileler güvensiz hissediyor ve yol ve kriter tazminat önlemlerinin belirlendiğini sorguluyor; Patlamanın normalde geceleri meydana geldiğini söylediler. Su kaynakları tünelin üzerindeki baraj ve güç evi arasındaki alanda kurudu. Şirketin bu endişeye verdiği yanıt, doğal su yaylarının tünel yapısı tamamlandıktan sonra yavaşça şarj ve yeniden ortaya çıkacağı idi. Kullanılan matkap ve patlatma yöntemi ile yeraltı su akiferlerinin etkileri arasında bağlantılar kuran veya kanıtlayan herhangi bir bilimsel literatürün olmadığını belirten konuyu fırçaladı. Bununla birlikte, Himachal Pradesh'in kendisinde, Kinnaur gibi bölgelerde, topluluk üretilen bilgi bu gerçeği tekrar tekrar doğruladı. Güvenlik önlemleri olmayan işçilerin saat 20'den sonra hala karanlıkta ve çok güvencesiz koşullarda yakınlarındaki kolonileri görebildiğimiz yer. Çoğu Bihar ve Jharkhand gibi fakir eyaletlerden ve Nepal gibi ülkelerden geliyor. Tartışmalar ve proje finansmanı etrafında dalma göz önüne alındığında, yerel gençler de düzensiz istihdam şeklinde önemli ölçüde etkilendi. Proje inşaatı bir süre durdu ve başlangıçta inşaat şirketi tarafından işe alınan bölgeden birçok genç kovuldu. Ani nakit girişi de gençler arasında yüksek alkolizm oranlarına neden oldu. , uygulama hala beklemede.