Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
Veri türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Bitirme Bolluğu alanı, Erken Bitirme ve Geç Bitirme tarihleri arasındaki süreyi içerir. Bitirme bolluğu ve başlangıç bolluğu sürelerinin daha az olması kullanılabilir serbest bolluk miktarını, başka bir deyişle, ardıl görevin başlangıç tarihini veya proje bitiş tarihini etkilemeden bir görevin geciktirilebileceği süreyi belirler.
Hesaplanma Biçimi Bitirme bolluğu, geç bitirme ile erken bitirme tarihleri arasındaki farkı gösteren süredir. Erken bitirme, bir görevin tamamlanma olasılığı olan en erken tarihtir. Benzer şekilde, geç bitirme alanı, projenin bitişini geciktirmeden bir görevin tamamlanabileceği en son tarihi içerir. Project, bitirme bolluğunu aşağıdaki gibi hesaplar:
Bitirme Bolluğu = Geç Bitirme - Erken Bitirme
En İyi Kullanım Alanları Serbest bolluğun nasıl hesaplandığını görüntülemek istediğinizde Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını herhangi bir görev görünümüne ekleyin.
Örnek Zamanlamanızda serbest bolluğu inceliyorsunuz ve hesaplanma biçimini daha ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsunuz. Başlangıç Bolluğu ve Bitirme Bolluğu alanlarını görev sayfasına eklersiniz ve süreleri çözümlersiniz.
Açıklamalar Görevin fiili bir başlangıç tarihi ve ayrıca ayarlanmış son tarih varsa, başlangıç bolluğu 0 ve bitirme bolluğu, görevin bitiş tarihi ile son tarih arasındaki fark olacaktır.