Ön çekme halatının teminindeki güçlükten kaynaklı olarak süre uzatımı verilemez.
Hakediş ödemelerinin gecikmesinden ve iş artışından dolayı süre uzatımı verilir. Hakedişlerin tahakkuk süresi yüklenici tarafından imzalanmasından sonra başlar.
Hakediş ödemelerinin gecikmesinden dolayı süre uzatımı verilir mi?
Yüklenicinin havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan döneminde çalışması halinde, çalışılan bu süre işin süresinden indirilemez.
Proje değişikliği sebebiyle yapılması geciken imalatlara ait yapım süresinin süre uzatımı olarak verilmesi ve ödeneklerin de buna uyarlı olarak aktarılması gerekir.