Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
Veri türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Toplam Bolluk alanında, görevin proje bitiş tarihinin gecikmesine neden olmadan geciktirilebileceği süre yer alır.
Hesaplanma Biçimi Microsoft Office Project, toplam bolluğun hesaplamasını, görev için Erken Başlatma, Erken Bitirme, Geç Başlatma, Geç Bitirme alanlarındaki tarihlerin karşılaştırmalarına temellendirir, bu da ardıl görevler için tarihleri göz önünde bulundurur. Toplam bolluk, Geç Bitirme eksi Erken Bitirme alanı ve Geç Başlatma eksi Erken Başlatma alanının daha küçük değerini hesaplar.
En İyi Kullanım Alanları Görevin, gecikme için kullanılabilir zamanının olup olmadığını belirlemek için Toplam Bolluk alanını kullanın. Bu, bir kaynak, görev üzerinde daha çok zamana gereksinim duyarsa veya başka bir göreve bir kaynak atamak isterseniz yararlıdır. Ayrıca, geciken bir zamanlamayı nasıl kurtaracağınızı belirlemek için Toplam Bolluk alanını kullanabilirsiniz.
Örnek Yönetimden projeye bazı ek görevler eklemekle ilgili öneriler aldınız. Yeni görevleri kapsamak için herhangi bir bolluğun olup olmadığını görmek üzere zamanlamayı incelemeyi kabul ettiniz. Toplam Bolluk alanını görev sayfasına eklersiniz ve zamanlamada kullanılabilir ek zamanın olduğunu gösteren büyük pozitif sayılar ararsınız.
Açıklamalar Toplam bolluk pozitif veya negatif olabilir. Toplam bolluk pozitif bir sayıysa, bu, proje bitiş tarihini geciktirmeden görevin geciktirilebileceği süreyi belirtir. Toplam bolluk negatif bir sayıysa, bu, proje bitiş tarihinin gecikmemesi için kazanmanız gereken süreyi belirtir. Negatif bolluk, görev için yeterli zamanlanan sürenin olmadığını gösterir ve genellikle sınırlama tarihlerinden kaynaklanıyor.
Toplam bolluk davranışı, bağlantı türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Başlangıç-Başlangıç görev ilişkisi ile çalışıyorsanız, toplam bolluk, öncül görevde ilerleme durumu girdiğinizde değişebilir. Öncül görevde girilen ilerleme durumu ile, ardıl görevin başlangıç tarihi bilinmez ve toplam bolluk hesaplamasının bir parçası haline gelir.