NASA, Uzay Fırlatma Sisteminin birincil aşamasının ikinci bir statik ateşleme testini yapmaya hazır olduğunu açıklamasından birkaç gün sonra, ajans 22 Şubat’ta valfteki bir sorun nedeniyle testin erteleneceğini duyurdu.
NASA, RS-25’in dört ana aşamalı motoruyla ilişkili sekiz sözde “ana akım” sigortasından birinde bir sorun keşfettikten sonra 25 Şubat’ta yapılması planlanan Green Run statik ateşleme testini erteleyeceğini söyledi. NASA yaptığı açıklamada, sıvı oksijen sağlayan vananın “düzgün çalışmadığını” söyledi, ancak sorunu açıklamadı.
Mühendisler, test hafta sonu hazırlıklarında sorunu tespit ettiler. NASA, “önümüzdeki günlerde bir rota belirlemek ve sıcak yangın testini yeniden planlamak için” temel aşamanın ana yüklenicisi Boeing ile çalışacağını söyledi, ancak test için yeni bir tarih belirlemedi.
Bu, sigortada birincil kademenin Yeşil Çalışma testini geciktiren bir sorun ilk kez yaşanmıyor. Kasım ayında NASA, çalışanların vanayı test standına sabitlemek için özel bir alet tasarlamasını gerektiren, temel aşamada sıvı hidrojen difüzyonuyla ilgili bir sorun bildirdi. Bu, Ekim ayı sonlarında Stennis Uzay Merkezi’nden geçen tropikal bir fırtınanın etkileriyle birleştiğinde, sahne yakıtla dolu olduğundan ve eğitim geri sayımından geçtiği için birkaç haftalık sahne provasını erteledi.
Gecikmenin en son duyurusu, NASA ve endüstri yetkililerinin burada bir brifing düzenlemesinden sadece üç gün sonra geldi. 25 Şubat’ta düzenli bir yangın testine girmeye hazır olduklarından eminler. Bu, son kış fırtınaları ve Mississippi Test Alanındaki alışılmadık derecede soğuk hava ile ilişkili sorunların üstesinden gelmeyi içeriyordu.
Boeing’deki SLS Programının Başkan Yardımcısı ve Direktörü John Shannon brifing sırasında, “Ekip bazı zor durumlar etrafında gerçekten çok çalışıyor. 25. sıraya ulaşmak için çok iyi bir yoldayız” dedi.
Aynı brifingde NASA yetkilileri, Green Run testindeki uzun gecikmeye rağmen SLS’nin Orion uzay aracının insansız test uçuşu olan Artemis 1 görevinde ilk lansmanını yıl sonundan önce yapabileceği konusunda ihtiyatla iyimser olduklarını söylediler. kampanya. NASA Genel Merkezi’nde keşif sistemleri geliştirme müdür yardımcısı olan Tom Whitmire, her şey yolunda giderse görevin Ekim ayında başlayabileceğini söyledi ve daha sonra yol boyunca sorunların olabileceğini kabul etti.
Green Run’ın statik ateşleme testine işaret ederek, “Her şeyden önce, bu sıcak alevleri gerçekten geride bırakmamız gerekiyor,” dedi. “Önümüzdeki en önemli şey bu.”
“Bedava müzik aşığı. Sert yemek fanatiği. Troublemaker. Organizatör. Bacon fanatiği. Zombi aşığı. Seyahat bilimcisi.”