ABD'de uzay füzesi saldırı uyarı sisteminin uydularının fırlatılması ertelenecek
Yeni nesil uyduların "takımyıldızı", mevcut ABD Savunma Bakanlığı'nın füze uyarı uydu sistemini tamamlayacak ve yerini alacaktı. SBIRS gibi, 2018'de piyasaya sürülen yeni nesil OPIR, dünyanın dört bir yanındaki füzeleri tespit etmek için jeo-durağan yörüngedeki kızılötesi sensörler ve oldukça eliptik kutup yörüngelerinin bir kombinasyonuna güveniyor.
ABD uzay kuvvetleri, uydu programının uygulanması için 14,4 yılına kadar 2025 milyar dolar harcamayı planladı. Ancak Hesap Odası, programın erteleneceğini ve oldukça uzun bir süre erteleneceğini belirtiyor.
Rapora göre, gelişmeyi hızlandırmak için atılmış ilk adımlara rağmen, yeni nesil OPIR programı önemli teknik ve yönetim zorluklarıyla karşı karşıya. Bunlar arasında, Hesap Odası uzmanları yeni bir yük geliştirmenin zorluklarını sıralıyor. ABD Denetim Ofisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, genellikle bu düzeydeki program gecikmeleri maliyetlerin artmasına neden oluyor.
Ancak askeri yetkililer, programın planlanan zamanda ve beklenen maliyet aşımları olmadan ilerlediğini Kongre'ye bildirmeye devam ediyor. İlginç bir şekilde, Hesap Odası Mart 2021'de gizli bir rapor yayınladı ve 22 Eylül 2021'de gizli bilgilerin kaldırıldığı zaten açık bir rapor yayınlandı.
Bu arada, ABD silahlı kuvvetleri programları defalarca erteledi ve sonuç olarak, uygulanması için başlangıçta planlanandan daha fazla fon harcadı. Örneğin, Denetim Odası bir raporda, OPIR'in selefi SBIRS'nin dokuz yıl ertelendiğini ve nihayetinde ABD hazinesine başlangıçta beklenenin üç katına mal olduğunu söyledi.
Sabit gecikmelerin ve maliyet aşımlarının ortadan kaldırılması, bir zamanlar ABD Uzay Kuvvetleri'nin ayrı bir yapıya ayrılmasının nedenlerinden biri haline geldi. Ancak son zamanlarda kongre üyeleri, yeni hizmetin belirlenen görevlerin uygulanmasında önemli ilerleme kaydedememesinden memnuniyetsizliklerini dile getirmeye başladılar. Örneğin, Ev Ödenekleri Alt Komitesi başkanı Betty McCollum, ABD Uzay Kuvvetlerini verimsizlik nedeniyle eleştirdi.
McCollum vurguladı.
Denetim Ofisi'nin raporu, ABD Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, misyonun yükünü geliştiren iki rakip alt sözleşmeyi finanse etmek de dahil olmak üzere, riski azaltmak için bir dizi çaba sarf ettiğini kabul ediyor. Ancak raporu derleyenlere göre bu çabaların, programın en kısa sürede uygulanmasını yakınlaştırması pek olası değil.
Ayrıca rapor, gecikmelere yol açabilecek bürokratik sorunlara da dikkat çekiyor. Örneğin, Uzay ve Roket Sistemleri Merkezi, gerekli profildeki uzmanlarla yetersizdir.
Sonuç olarak, ABD Hesaplar Odası, Uzay Kuvvetlerine iki tavsiyede bulundu: uydu programının uygulanmasına ilişkin beklentilerin daha gerçekçi değerlendirmelerini Kongreye sunmak ve OPIR konusunda kurumlar arası koordinasyon için resmi bir plan sunmak.
Abone olun ve en son haberler ve günün en önemli olaylarından haberdar olun.