Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Projenizdeki görevlerin ve nasıl doldurmasını sürer için tahmin listesini olduktan sonra görevler zamanlama kaldırabilirsiniz. Projenin ilerlediğini hakkında bilgi girerken görevleri nasıl zamanlar bağlı olarak, görevler ve proje bitiş tarihlerini Microsoft Office Project 2007 tahmin edebilir. Proje zamanlamanız risk olup olmadığını belirlemek için bu bilgileri kullanabilir.
İpucu: Bu makalede, bir dizi proje yönetimi etkinliklerini kapsamlı bir dizi açıklayan makaleler Proje Haritası içinde bir parçasıdır. Proje yönetimi yaşam döngüsü düzenlenmiş olduklarına çünkü bu etkinlikler "hedeflerini" biz arama: plan oluşturma, izlemek ve proje yönetmek ve projeyi kapatın.


Proje görevlerinizi sıra sırada hazır hale getirme Bu noktada, projenizi tamamlayabilmek için tamamlanması gereken bazı görevleri girmeniz gerekir. Her bir görev, görevi tamamlamak için ne kadar sürer gösteren bir süre ile ilişkili olmalıdır.
Daha fazla bilgi...
Henüz zamanlanmış görevler henüz olduğundan, bunların tümü projenin başlangıç tarihi olan aynı tarihinde başlar.
Görev zamanlama görevlerinizi üzerlerinde yapılması gereken iş beklediğiniz yaklaşık sırada liste kolaydır. Sıranın dışında bazı görevleri girin, ancak birlikte aynı zaman diliminde bitti için Görevler listesini mutlaka gerekebilir. Geleneksel proje görevlerinin binler ya da bir projeyi yönetirken Çevik bir yöntem kullanan küçük proje herhangi bir projeye, kritik.
Görevleri sıralama iki yolu vardır:
Bir projedeki görevleri sıralayın Görev bağımlılıklarını üzerinde başka bir göre bağlayabilirsiniz. Görevlerinizle ilgili sırasını belirtirken hangi görevlerin üst üste veya bunlar arasında bir gecikme sahip gösteren içerir.
Uygulama birini tıklatın:
Dış bağımlılık gösteren bir kilometre taşı oluşturma Olay izlemek istediğiniz olayı herhangi bir projede görünmüyor çünkü için bağlayamazsınız istediğinizde, olay gösteren bir kilometre taşı oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli bir görev başka bir şirket kullanmanız gereken yazılım programı tamamlanıncaya kadar başlamak mümkün olmayabilir. Projenizde o programı tamamlanması gösteren ve ilerleme durumunu izlemek için anımsatan bir kilometre taşı oluşturabilirsiniz.
Bir görev için son tarih Oluştur Görev belirli bir tarihten sonra sona erdiğinde bilgilendirilmesi için son tarih oluşturabilirsiniz. Son tarih oluşturma Project 2007 bilgileri güncelleştirdiğinizde, yalnızca bir esnek olmayan sınırlama girdiğinizde yaptığı gibi serbestçe zamanlamayı ayarlanmasını kısıtlama yok.
Görev veya aşamayı belirli bir tarihe bağlamayan Kesinlikle gerekir başlattığınızda veya belirli bir tarihte bir görevin bitiş açtığınızda, görev veya belirli bir tarihte aşamaya kısıtlama kullanarak bağlayın. Bu tarihten Semineri veya sınıf gibi bir olay gösterebilir.
Bir görevle ilgili destek bilgilerini ekleme Görev hakkında daha fazla bilgi için Web sayfaları notlar, belgeler ve bağlantılar biçiminde ekleyin.
Uygulama birini tıklatın: