Zamanlanan Bitiş alanı, bir görev üzerinde çalışmayanların başlangıç tarihi, süre, bağımlılıklar, takvimler ve diğer zamanlama etmenlerine bağlı olarak, Microsoft Project tarafından hesaplandığı şekilde zamanlandığı tarihi gösterir. Örneğin el ile zamanlanan görev, bu tarih Tarih'in öner olduğu bitiş Project ve salt okunur bir alandır. Tarih otomatik olarak zamanlanan görev, Zamanlanan Bitiş tarihi, Bitiş alanında yer alan tarihle aynıdır.
Veri Türü Tarih
Girdi Türü Hesaplanan veya Girilen
Hesaplanma Biçimi Project Zamanlanan Bitiş alanını zamanlanan başlangıç tarihi, görev süresi, görev bağımlılıkları, kısıtlamalar, proje takvimi ve tüm görev takvimlerine göre hesaplar. Kaynaklar atanmışsa, kaynak Project birimlerini de dikkate alır.
Zamanlanan bitiş tarihinden farklı bir fiili bitiş tarihi girersiniz, Project Bitiş tarihi'ne, Fiili Bitiş alanında yer alan tarihle eş değerle değiştirir.
En İyi Kullanım Alanları Zamanlanan bitiş tarihlerini, otomatik olarak veya elle zamanlanmış tüm görevler için hesaplandığı şekilde Project zamanlanmış bitiş tarihlerini gözden geçirmek için zamanlanmış Bitiş alanını bir görev tablosuna ekleyin.
Örnek Nisan'dan sonra zamanlanan tüm bitiş tarihlerini filtrelemeniz gerekir. Zamanlanan Bitiş tarihini Gantt Grafiği görünümünün tablo bölümüne ekler ve ardından alana filtre ekp, yalnızca 30 Nisan'dan sonra zamanlanmış bitiş tarihi olan görevleri görmek için alana filtre eklersiniz.
Açıklamalar Otomatik olarak zamanlanmış bir görev için zamanlanmış bir bitiş tarihi girersiniz, Project Bu tarihten Önce Bitir'i kısıtlama ve girdiğiniz bitiş tarihini sınırlama tarihi olarak kullanır. Bitiş tarihine göre Project zamanlamayı ayarlayın ve bitiş tarihi girersiniz, Project Son Bitiş Tarihi kısıtlamasını göreve atar.