Tesisin yeni teslimat üssü Nakhodka'da olacak. Gerekli tüm hazırlık çalışmaları şimdi orada devam ediyor. Büyük Taş'taki Zvezda tersanesinde eski üssünde, sözleşmenin süresi doldu, ilk korvet şimdi orada, fakat aynı zamanda yeni bir üsse devredilecek.
- bitki barınağı dairesi başkanı İvan Khiz'i açıkladı.
Sonbaharda, ikinci korvetin Nakhodka'daki yeni teslimat üssüne aktarılması planlanmaktadır. Şu anda, atölyeden çekilmesi için hazırlıklar sürüyor.
Mağazadan yaklaşık para çekme tarihi - 15 Temmuz. Geminin bu şartlarda çekilmesiyle birlikte artık tesisin tüm dükkanları çalışıyor. Çekilme işleminden sonra, testlerin bir kısmı tesisteki donatı iskelesinde yapılacaktır - bunlar transfer tabanındaki işi en aza indirmek için demirleme testleri, tank testleri ve diğerleridir.
- I. Khiz ilan etti.
Ona göre, şu anda, ikinci korvette üzerinde elektrik işleri yapılıyor, 240 km'den fazla kablo döşenmesi gerekiyor, üçüncü corvette'de vücut çalışması tamamlandı, dördüncü blok gövdesini oluşturma çalışmaları yapıldı.
Corvette "Perfect", 2006 yılında Amur Tersanesi'nde atıldı, 2015 yılında stoklardan çıkarıldı. Daha önce bildirilen aktarma planları filo Haziran 2017'de. Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov'un Mart ayında açıkladığı gibi, kalan üç geminin teslimatının sırasıyla 2018, 2019 ve 2020 için planlanması bekleniyor.