2006'da yapılan ihale ile Belediyenin elinden kuş gibi uçan 50 bin m2'lik Halk Pazarı alanında (ITKM) incelemelerde bulundu. Mart-2009'da bitirilip, teslim edilmesi gereken çarşıda nöbetçiler dışında bir tek işçi çalışmıyor.
I
Isparta Belediyesi'ne ait 50 bin m2'lik değerli arsada planlanan proje, 3 ayrı başkanın görev yaptığı 4 dönemde 2 ayrı isimle anıldı. Mehmet Aybatılı'nın başkanlığı döneminde tüm gayrimenkulleri Belediye'de kalmak amacıyla ulusal yarışması ile ortaya konan projenin adına Halk Pazarı Projesi denildi. Temeli 1998'de atılan Halk Pazarı Projesi, 1999'da göreve gelen Yusuf Ziya Günaydın'ın başkanlığı döneminde değişti. Kendi projesi ve hukuki sorunlar nedeniyle 4 yıl inşaata başlayamayan Günaydın, 2004 seçimlerine 1 yıl kala inşaat alanında 2. inşaata başlandı. 2004'de göreve gelen Hasan Balaman, Halk Pazarı'nda 3. bir proje olmayacığını açıklamasına rağmen sözünde duramadı. Hazırlanan 3. proje 2006 yılında yapılan kat karşılığı usulü ile ihale edildi, adı da Ticaret ve Kültür Merkezi olarak değiştirildi. Kadıahmetoğulları A.Ş'nın kazandığı ihaleden sonra ITKM'nin yapımına başlandı. 500 bağımsız işyerinden oluşan ve Isparta Belediyesi'ne kültür alanları dışında bir tek gayrimenkulün bırakılmadığı ITKM'de Balaman döneminde 2 kez, Günaydın döneminde de 1 kez proje tadilatı yapıldı. Zeyilname adı verilen bu proje tadilatları sonucunda değer artışından kaynaklanan mali tutar müteahhidin borç hanesine yazıldı. Günaydın döneminde de 43 dükkan alındı.