NASA yetkilileri, geçtiğimiz on yıl boyunca insan uzay araştırması için son hedeflerini sundular. Ayın etrafında, yörüngede bir uzay istasyonu inşa etme planlarını detaylandıran ve sonra da insanı ay yüzeyine gönderecekler. Zaman çizelgesine dayanan NASA, ilk astronotların 2024 yılından bu yana, Ay’da insanın inişe geçmesiyle birlikte, 2024 yılından itibaren Ağ Geçidi olarak adlandırılan bu ay istasyonunu ziyaret etmeyi hedefliyor.
Bu zaman çizgisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde geçen hafta yaptığı bir konuşmada iddia ettiğiyle eşleşiyor : Astronotlar, Trump’ın (potansiyel) ikinci döneminin bitiminden önce Ağ Geçidini ziyaret edeceklerdi. Ancak bu, NASA’nın ay yüzeyine dönüşü, geçen yıl Başkan Trump tarafından yapılan bir politika direktifinin , yeniden seçildiği halde idaresi sırasında gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.
Trump, NASA‘yı Ay’a dönmeye yönlendirmeden önce bile uzay aracı, Ay yörüngesinde Gateway’i inşa etmeyi planlıyordu. Geçmişte hem Derin Uzay Geçidi hem de Lunar Orbital Platform Geçidi adı verilen istasyon, astronotlar için uzak bir karakol görevi görmektedir. Ay’ın etrafındaki derin uzay ortamında araştırma yapabilmelerini ve modülün ay yüzeyine ve hatta daha derine inmesi için kullanabilmelerini sağlayacaktır. NASA’nın öngördüğü gibi, Ağ Geçidi birkaç ana bileşenden oluşacaktır: astronot mürettebatı için bir yaşam modülü, güç ve tahrik sağlayan bir modül ve gelen uzay aracının istasyona yerleştirilmesine izin veren bir hava kilidi.
Ağ Geçidine 2024’te sahip olmak için tüm bu planlara rağmen, parçalarının hiçbiri henüz inşa edilmedi. NASA’nın yapmak istediği ilk parça, ajansın 2022’de ticari bir rokette piyasaya sürmeyi planladığı güç modülü. NASA, bir kamu-özel ortaklığı aracılığıyla bu unsuru yaratmayı umuyor, ancak henüz bir modül inşa etmek için herhangi bir sözleşme yapılmadı ve NASA, hangi roketin başlayacağına henüz karar vermedi. Bu arada, Gateway’in diğer büyük bölümü, yaşam alanı modülü, uzay ajansının devasa roketi, Uzay Fırlatma Sistemi veya SLS’nin tamamlanmasına güveniyor.
NASA, SLS’yi ilk uçuşu olan Keşif Misyonu 1 ya da EM-1 adlı bir yolculuk için hazırlanıyor. Bu gezi sırasında, SLS, Ay’ın etrafında bir yolda Orion adında bir uncrewed kapsül başlattı. Bundan sonra, NASA, Ay boyunca uçacak olan EM-2 adlı bir görev için insanları 2022’de rokete koymayı planlıyor. O zamana kadar, bir başka SLS roketi de Jüpiter’in su ay Europa’sına robotik bir uzay aracının lansmanı için planlandı.
Daha sonra, 2024’te, bu üç misyon tamamlandığında, NASA astronotları ve muhtemelen bir habitat modülünü EM-3 adlı gezide Gateway’e göndermeyi umuyor. Ancak, uzay ajansı bunu kapatmak için SLS’nin daha güçlü bir versiyonuna ihtiyaç duyacaktır. SLS – EM-1, EM-2 ve Europa misyonunun ilk üç görevi, Blok 1 adı verilen aracın daha az güçlü bir versiyonunu kullanacak . EM-3, henüz çok erken aşamalarda olan Exploration Upper Stage olarak bilinen çok daha güçlü bir unsura sahip olacak roketin bir versiyonu olan SLS Block 1B’yi gerektirir.
Bu yüzden, 2024 son tarihine kadar Ağ Geçidine insan almak, çok agresif zaman aralıklarında yaratılan bir çok yeni teknolojiye bağlıdır. Ve SLS programının son on yılda çok sayıda gecikme yaşadığı göz önüne alındığında, zaman çizelgeleri inanılmaz iyimserdir. Bir çok karmaşık öğenin, daha fazla zamanlama sorunu olmadan hızlı bir şekilde bir araya gelmesi gerekecektir.
Kaynak : Theverge