Bir IP kaynağı, Ekim 2021'de başlayan köprü rehabilitasyon çalışmalarından sonra geçişin yeniden açılış tarihini Lusa'ya doğruladı.
Ekim 2021'de IP, 1886'da açılan Gustave Eiffel'in işbirlikçisi Théophile Seyrig tarafından tasarlanan köprünün yaklaşık bir yıl süren rehabilitasyon çalışmalarına tabi olacağını duyurdu.
Bununla birlikte, geçen yılın Eylül ayında IP, çalışmanın yürütülmesinin bu yılın Mart ayına kadar erteleneceğini itiraf etti, bu da iki hafta düşerek sona erdi.
Joana Moita, Lusa"ya söyledi, Martta 15, Gecikmeler, başlangıçta öngörülenlere kıyasla köprünün yapısında daha fazla sorunun keşfedilmesinden kaynaklanıyordu..
“Sadece köprüdeki boyayı sıyırdıktan sonra, güvendiğimizden daha fazla anormallik olduğunu ve projede öngörülen olduğunu doğrulayabildik” diye açıkladı.
Başlangıçta 3,3 milyon avro olarak tahmin edilen çalışmanın maliyeti, hem beklenenden daha karmaşık müdahale nedeniyle hem de Ukrayna'daki savaşla bağlantılı hammadde krizi nedeniyle 4,2 milyon avro olarak sonuçlandı. aynı yetkiliye göre.
Yetkili, müdahalenin “en az 30 yıl veya daha fazla” için yeni bir tanesine ihtiyaç duyulmaması için süreceğini tahmin etti.