Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
Belirtiler
Bir bitiş tarihizamanlamak için project değiştirdiğinizde görevler yeniden zamanlanmıyor.
Sebep
Bir projeyi bitiş tarihinden zamanlamayı seçtiğinizde, daha önceden projede bulunan görevlere etkisini de düşünmeniz gerekir. İlk başta projenizi bir başlangıç tarihi zamanladığınızda, görevler En Erken (EE) kısıtlama ile varsayılan olarak oluşturulur. Projenizi bitiş tarihinden zamanlamak için değiştirdiğinizde, bütün yeni görevler En Geç (EG) sınırlaması ile varsayılan olarak oluşturulur. Ancak özgün görevlerde fiili başlangıç ve bitiş tarihlerini girdikçe görevler zamanlandığında etkilenen EE sınırlaması hâlâ özgün görevlerde bulunur. Bu, görevler geç başladığında görevlerde gereksiz olumsuz bolluk oluşturur.
Görevleri diğer görevleri önce ne kadar geciktirebilir bildirir Zamanlamanızdaki bolluk miktarını veya proje bitiş tarihi etkilenir. Toplam Bolluk olan bir görev için süre projenin bitişini geciktirmeden notu bitiş tarihini. Toplam Bolluk negatif olduğunda, görev süresini gerekli bir sınırlama tarihi başlamak için kendi ardıl için çok uzun.
Çözümleme
Bütün görevler için görev sınırlamasını inceleyip EE'yi uygun olan yerlerde EG ile değiştirin.
Görev sınırlamalarını EE'den EG'ye değiştirme
-
Görünüm menüsünde Gantt Grafiği seçeneğini tıklatın.
-
Yeni alanı eklemek istediğiniz yerin sağındaki alanı tıklatın.Örneğin, görev adının soluna alanı hemen eklemek için için, Görev Adı alanını tıklatın.
-
Ekle menüsünde, Sütun seçeneğini tıklatın.
-
Alan adı kutusunda, Sınırlama Türü'nü tıklatıp ardından En Uygun'u tıklatın.
-
EE kısıtlamaları olan ve uygunsa, bunları değiştirmek için EG kısıtlamaları herhangi bir görevi tanımlamak için Otomatik Filtre'yi tıklayın.
-
Sınırlama Türü alan başlığındaki OtomatikFiltre okunu tıklatıp ardından En Erken'i tıklatın.
-
Görüntülenen ilk görevin Sınırlama Türü alanında oku tıklatıp ardından En Geç'i tıklatın.
-
Alanın sağ alt köşesine gelin. İmleç artı işaretine dönüştüğünde, bütün görevlerin alanlarını En Geç'e ayarlamak için aşağı doğru sürükleyin.