Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanı, kaynak kısıtlama çözümlemesi sırasında Portföy Seçimi Senaryosunda kabul edilen projenin başlangıç tarihini gösterir.
Veri Türü Tarih
Girdi Türü Hesaplanan
En İyi Kullanım Alanları Kaynak kısıtlama çözümlemesi aracılığıyla bir Portföy Seçimi Senaryosu'nın parçası olarak çalışarak, planlanan proje tarihlerini bir portföy içindeki kaynak kullanılabilirliğini sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla çözümleme yapmak üzere, planlanan başlangıç ve bitiş tarihlerine farklı modeller de dahil olmak üzere birden çok Portföy Seçimi Senaryosu kaydedebilirsiniz. Portföy Seçimi Senaryosu kabul edildikten sonra, planlanan başlangıç tarihi her proje için Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanına kaydedilir.
Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanını Proje Merkezi görünümlerine, raporlarına veya proje alanı Web Bölümlerine proje ve portföy katılımcıları tarafından gözden geçirebilirsiniz. Tek tek proje yöneticileri Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihleri alanlarındaki değerleri yansıtacak şekilde kendi proje tarihlerini ayarlayabilir.
Örnek Portföy Stratejisi süreci boyunca çalışmaya bağlı olarak, 1 Haziran 2011'de "SOX uyumlu denetim mekanizması geliştirme" projesinin uygulanmasını başlatmayı taahhüt etmişsinizdir. Sorumlu proje katılımcılarının ve proje yöneticilerinin yararlarından yararlanmak için, Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanını Proje Merkezi görünümüne eklersiniz.
Açıklamalar Project Web App'te, örneğin bu alanı Proje Merkezi özet görünümüne eklersiniz.