Amerika Birleşik Devletleri'nde, kıyı bölgesi savaş gemisi geliştirme programı LCS (Littoral Savaş Gemisi) eleştirisi yoğunlaşıyor. LCS programı ile ilgili rapor Devlet Sorumluluk Ofisi GAO (Devlet Sorumluluk Ofisi) tarafından hazırlanmıştır.
LCS programının, farklı gemi konseptlerine sahip iki şirketin (LCS-1 Özgürlük ve Bağımsızlık LCS-2) katıldığı Donanmanın çıkarlarına uygulanmasına rağmen, çözümlenemeyen sorunlar birikmeye devam ediyor. ABD Donanması, yapım aşamasında olan iki seri lider gemisinin operasyonundan elde edilen sonuçlara dayanarak bunları ortadan kaldırmak için önlemler alıyor.
Bugüne kadar LCS tipi gemiler için test programları bitmedi. Bununla birlikte, Deniz Kuvvetleri halihazırda tespit edilen sorunları ortadan kaldırmak ve iki gemi türünün daha yüksek bir birleşimini sağlamak ve bazı taktik ve teknik unsurlarını ayarlamak için adımlar atıyor.
Yapım aşamasında olan gemiler, çeşitli görevleri çözmek için özel modüller ile donatılmalıdır. Bu modüller, gemilerin rıhtımına hızlı bir şekilde kurulmalı ve mayın karşıtı veya gemi karşıtı operasyonların performansına yönelik olmalıdır. Bununla birlikte, şu anda, bu modüllerin konuşlandırılması aşamalar halinde gerçekleştirilmektedir ve donanmanın sırasıyla 2017 ve 2019'e konuşlandırılmadan önce kendileri için nihai gereksinimleri formüle etmesi pek olası değildir.
Şimdiye kadar, LCS tarafından gerçekleştirilen temel görevlerle ilgili büyük belirsizlikler var. Bununla birlikte, iki kavramın LCS'si için satın alma planları aktif olarak uygulanmaktadır ve inşaat ve satın alma için planlanan gemi sayısının yarıdan fazlası bugüne kadar sözleşme imzalanmıştır.
LCS gemisi iki ana bileşenden oluşur. Bunların arasında, geminin kendisi (deniz iskelesi) ve ayrıca geminin savaş kullanımını sağlayan hedef modülü (görev paketi) vardır. LCS gemisi, hedef modüllerin değiştirilmesi nedeniyle üç konfigürasyona sahip olabilir: gemi karşıtı, mayın karşıtı ve denizaltı karşıtı operasyonlar için.
Donanma, ABD tersanelerinde inşa edilen iki seçeneğin 52 gemisini ve bir 64 hedef modülünü almayı planlıyor. LCS programının toplam maliyeti, 40 fiyatlarında 2010 milyar dolar civarındadır.
LCS uygulama programının bir analizine dayanarak, finansal yönetim
GAO, ABD Savunma Bakanlığı’nın, sözleşmesiz kalan gemilerin inşası için, Donanma’nın tasarımı ve savaş yetenekleriyle ilgili araştırmaları tamamlayana dek, fonu sınırlamasını öneriyor.
Pentagon’un liderliği, GAO’nun bulguları ile son derece hayal kırıklığına uğradı, çünkü LCS gemilerinin alımlarındaki yavaşlama, halihazırda inşa edilmiş gemileri donatmak için gereken hedef modüllerin maliyetinin yanı sıra maliyetlerinde bir artışa yol açabilir.