Öncelik alanında nasıl geciktirilebildiğini bir görevin veya atamanın veya kaynak seviyelendirmesırasında bölme sırayla gösteren bir göreve verilen önem düzeyini gösterir. Proje yönetimi stratejinizi bir parçası olarak göreli değerlerine değerlendirmek için görevlere öncelikleri de atayabilirsiniz.
Öncelik düzeyleri 0 - arasında 1000. En düşük öncelik 0'dır. Varsayılan öncelik 500'dür. Seviyelendirme yaparken bu geniş aralık için en iyi esneklik sağlar.
Öncelik alanlarının birkaç kategorisi vardır.
Veri türü Numaralandırılan
Öncelik (görev alanı)
Girdi Türü Girilen
En iyi kullanım alanları Öncelik alanında, görüntülemek, filtre veya kaynakları seviyelendirmeyi etkileyecek veya yardımcı olan gibi görevleri göreli değerini değerlendirmek gibi görev önemini düzenlemek istediğinizde bir görev görünümüne ekleyin.
Örnek Üç görevler, bir kaynak için aynı anda zamanlanır. Bu yüklenmiş gereken görevler neden olduğundan, Microsoft Office Project kaynağın bu görevler için düzey karar verin. "Öneri yazma" görevi önceliği 500 varsa, "koordinat fuarı" görevi önceliği 1000 bulunur ve öncelik olan 100 "Yeni yaklaşımları araştırma" görevi bulunur. Bu öncelik ayarları nedeniyle, kaynak "koordinat ticaret Göster" görevi ilk zamanlandığı, "Öneri yazma" görevi ve "Yeni yaklaşımları araştırma" görevi zamanlandığı şekilde seviyelendirilir üçüncü.
Açıklamalar Görevlerle önceliği 1000 "Yapın değil proje hiç geciktirmek veya bu göreve atanan kaynakların fazla yüklenmiş görevleri seviyelendirme yaparken bölme olduğunu anlamına gelen düzeyin," etkisi yoktur.
Öncelik (atama alanı)
Girdi Türü Hesaplanan
Nasıl hesaplanır Görevin Öncelik alanındaki değer öncelik alanında atamanın değeri alınır.
En iyi kullanım alanları Öncelik alanında, görüntülemek veya atamanın önemini kaynakları seviyelendirmeyi etkileyecek şekilde filtre uygulamak istediğinizde Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümüne ekleyin.
Örnek Bir önceliği 500 "Öneri yazma" görevi Kemal atanır; "koordinat fuarı" görev önceliği 1000 bulunur; ve 100'ün bir önceliğe sahip "Yeni yaklaşımları araştırma" görevi. Tümü aynı süre boyunca zamanlanır ve fazla yüklenmiş Salih neden oluyor. Kaynak seviyelendirmenin Kemal için Microsoft Office Project karar verin. Öncelik ayarları nedeniyle, Salih'ın atamaları "koordinat fuarı" görevi önce "Öneri yazma" görevi, ve "Yeni yaklaşımları araştırma" görevi zamanlandığı şekilde seviyelendirilir üçüncü.
Açıklamalar Atama önceliğini değiştirmek için görev için değiştirmeniz gerekir. Hem görevler hem de Görev Kullanımı görünümünde atamalar için Öncelik alanını gözden geçirebilirsiniz.
Bu öncelikli 1000 "Değil seviyelendirin." etkisini atamalarınızın Bu proje hiç geciktirme veya fazla yüklenmiş atamalarını seviyelendirme yaparken bu atama bölme anlamına gelir.
Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.