ABD Ordusu, Dark Eagle hipersonik füzesini yıl sonuna kadar teslim almayı hedefliyor
ABD Ordusu, hükümetin 30 Eylül'de sona erecek mali yılında Dark Eagle Uzun Menzilli Hipersonik Silahı sahaya sürme hedefini kaçıracak.
Ancak ABD Ordusu satın alma şefine göre hala takvim yılı sonuna kadar füzeyi teslim etmeyi hedefliyor.
Satın Alma, Lojistik ve Teknolojiden sorumlu Ordu Sekreter Yardımcısı Doug Bush 18 Eylül'de Defense News'e verdiği bir mülakatta gecikmenin nedeninin Ortak Hipersonik Süzülme Gövdesinin kritik bir testinin iptal edilmesi olduğunu söyledi.
Bush, bu ay yapılması planlanan iptal edilen testin gelişimsel bir testten ziyade "operasyonel bir teste oldukça yakın" olacağını söyledi.
Bush, "2023 takviminin sonuna kadar sahaya sürülmüş bir kabiliyete ulaşmak için hala bir takip testi ile yolumuz var" dedi.
"Hayatın gerçeği bu, askerlerden savaşta kullanmaları istendiğinde işe yarayacağına ve kullanmaları için güvenli olacağına dair biraz güven duymadan bir şeyi sahaya sürmeyeceğiz."
Bush, "Sorunlar buluyoruz," dedi. "Aslında bunları bulmamız iyi bir şey."
Hipersonik silahlar Mach 5'ten daha hızlı uçabilir ve farklı irtifalar arasında manevra yapabilir, bu da tespit edilmesini zorlaştırır.
C-HGB, silahın harp başlığı, güdüm sistemi, kablolama ve termal koruma kalkanından oluşuyor.
ABD, hipersonik füzelere karşı savunma sistemleri geliştirmenin yanı sıra silah kapasitesini sahaya sürmek için de bir yarış içinde. Çin ve Rusya aktif olarak hipersonik silahlar geliştirmekte ve test etmektedir.
Ordu, ilk hipersonik silah kabiliyetinin teslimatını I Corps'un Washington eyaletindeki Joint Base Lewis-McChord'da bulunan 5. Tabur, 3. Saha Topçu Alayı, 17. Saha Topçu Tugayı birimine 2021 mali yılının son sahaya sürme tarihinden iki gün önce tamamladı.
Servis, Mart 2019'da boş bir kağıt parçasından, iki yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, bir vurucu operasyon merkezi, dört lançer ve Dark Eagle’ın yer ekipmanını oluşturan modifiye kamyonlar ve römorklar da dahil olmak üzere donanım teslim etmeye başladı.
Beklenen LRHW testinden bir gün önce, 6 Eylül'de Arlington, Virginia'da düzenlenen Savunma Haber Konferansı'nda, Ordu'nun sahaya sürme tarihine bu kadar yakın bir zamanda başarısız veya iptal edilmiş bir testle karşılaşması durumunda ne olabileceği sorulduğunda, Ordu Müsteşarı Gabe Camarillo, ayrıntılara giremese de şunları söyledi.
"Programa çok güveniyorum" diyen Camarillo, Dark Eagle kabiliyetine sahip ilk birimi eğitme ve donatma çalışmalarının "gerçekten çok iyi gittiğini" sözlerine ekledi.
Mart ayında yapılması planlanan Donanma ve Ordu arasındaki ortak test de uçuş öncesi kontroller sırasında iptal edildi.
Ordu, hem servis hem de Donanma tarafından kullanılacak olan hipersonik silah süzülme gövdesinin endüstriyel temelini oluşturmak için birkaç yıl boyunca endüstri ile birlikte çalıştı çünkü yerli özel sektör daha önce hiç hipersonik bir silah üretmemişti.
Servis ayrıca ilk silah bataryasını bir araya getirmek için gerekli fırlatıcıları, kamyonları, römorkları ve savaş operasyon merkezini de ayrı olarak üretti.
Lockheed Martin, Ordu'nun mobil bir kamyondan fırlatılacak hipersonik kabiliyeti için silah sistemi entegratörü.
Bir Leidos şirketi olan Dynetics, füzenin hipersonik süzülme gövdesini inşa etmek üzere seçildi ve mermileri üretiyor, ancak Ordunun Hızlı Yetenekler ve Kritik Teknolojiler Ofisi direktörü Korgeneral Rob Rasch, geçen ay Defense News'e verdiği demeçte, servisin test ve üretimi aynı anda yürütürken, halihazırda inşa edilmiş donanımın yeniden işlenmesini önlemek için tasarımı destekleyecek büyük testlerden elde edilen veriler olmadan mermilerin üretimine çok fazla girmemeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Rasch, "Bir sonraki testi, üretimin bir sonraki aşamasına geçmemize yardımcı olması için kullanıyoruz" dedi.