NASA Genel Müfettişi tarafından yapılan bir denetim, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketlerini oluşturmak için motorları eski mekiklerden uyarlama planının geri teptiğini gösterdi. “Maliyet artışları ve güçlendirici ve RS-25 motor sözleşmelerindeki program gecikmeleri” NASA’ya 6 milyar dolara mal oldu ve orijinal projeksiyonların üzerinde 6 yıldan fazla program gecikmesine neden oldu. Bu sorunlar tüm Artemis programını tehlikeye atabilir.
NASA’nın Artemis görevi aslen 2005’te başlayan ve 2010’da Obama yönetimi tarafından kapatılan Constellation programının bir parçasıydı. Aynı yıl NASA, SLS roketlerini geliştirmeye başladı. Bu roketlerin NASA’nın astronotları uzaya göndermesine yardımcı olması bekleniyor. 2025’e kadar Ay ve sonunda Mars’ta.
NASA, RS-25 motorlarını oluşturmak için Constellation programından gelen miras teknolojisini ve uzay mekiklerini kullanmaya karar verdi. Sözleşmeler Aerojet Rocketdyne’e verildi. NASA, Artemis görevinde kullanılmak üzere uyarlanacak olan emekli uzay mekiklerinden 16 motoru kurtarmıştı. Sürecin, motorları yüzde 11 daha güçlü hale getirirken, RS-25 motorlarının yapım maliyetini yüzde 30 azaltması gerekiyordu.
Ayrıca Okuyun – Japonya 2025’e Kadar Yörüngeden Yere Güneş Enerjisi Işınlamayı Planlıyor
Göre denetim, NASA, maliyet artışlarına ve gecikmelere neden olan bazı yanlış hesaplamalar yapmıştı. Gecikmeler ve maliyet artışları, “Uzay Mekiği ve Takımyıldız Programlarından miras teknolojilerin kullanımının SLS için yeni sistemler geliştirmeye kıyasla önemli maliyet ve program tasarrufları ile sonuçlanacağı varsayımları gibi uzun süredir devam eden, birbiriyle ilişkili sorunların” sonucudur. ”
Şimdiye kadar 16 motordan sadece 5’i tamamen kurtarılırken NASA, SLS projesi için şimdiden 23,8 milyar dolar harcamıştı. Hidrofor yapım sözleşmesinde de gecikmeler ve maliyet artışları olmuştur. Roket iticileri Northrop Grumman tarafından yapılıyor.
Denetim, NASA’nın harcamaları ve programları yönetme yeteneği hakkında soruları gündeme getirdi. Genel Müfettiş, sabit maliyetli sözleşmelere geçme tavsiyesi de dahil olmak üzere sekiz tavsiyede bulundu. NASA tüm önerileri kabul etti.
Kaynak : https://www.thenexthint.com/audit-reveals-that-nasas-sls-rocket-is-over-budget-because-of-faulty-assumptions/28094/