Veri türü Tarih
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Erken başlangıç alanını bir görev, erken başlangıç tarihlerine öncül ve ardıl görevler ve diğer sınırlamalara bağlı başlama olasılığının bulunduğu en erken tarih yer alır.
Hesaplama Biçimi Bir görevi ilk kez oluşturduğunuzda, görevin erken başlangıç tarihi zamanlanan başlangıç tarihiyle aynıdır. Görevi öncüllere ve ardıllara bağladığınızda ve başka sınırlamalar uyguladığınızda, Project erken başlangıç tarihini, tüm öncül ve ardıl görevler de kendi erken başlangıç tarihlerinde başlarsa bu görevin başlatılabileceği olası en erken tarih olarak hesaplar. Bu hesaplamalar sabit görev süresini temel alır. Görevde bir dengeleme varsa, bu gecikme de erken bitiş tarihi için hesaplamaya katılır.
En İyi Kullanım Alanları Zamanlamanızdaki bolluk süresini çözümlemek için Erken Bitiş, Geç Başlangıç ve Geç Bitiş alanlarıyla birlikte Erken Başlangıç alanını bir görev görünümüne ekleyin.
Örnek Kritik görevler kayıyor ve bu tüm projenin büyük ölçüde gecikmesine neden olabilir. Gecikmeleri çözümlemek ve mevcut tüm bolluk sürelerini bulmak için Erken Başlangıç, Erken Bitiş ve Geç Bitiş alanlarını Görev Sayfası görünümüne ekleyin.
Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.