Hindistan tarafından yapılan Amerikan yapımı M-145 hafif çekmeli howitzers'ın satın alındığına dair resmi bir onayın Hindistan tarafından uzun gecikmesi, programın uygulanmasında maliyette önemli bir artışa yol açabilir.
Endüstri kaynaklarına dayanarak, "Janes Savunma Haftası" tarafından rapor edildi.
Kaynaklara göre, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın M-777’in "Yabancı askeri satış" programı kapsamında M-647 tedariki için bir sipariş teyit edememesi, Ocak 2010 yılı itibariyle (DSCA bildirimlerine göre) 694 milyon dolarının Ağustos ayından itibaren 2013 milyon dolarına yükselmesine neden oldu Yılın XNUMX.
Bu bilgi, ABD Savunma Bakanı A.K. Anthony tarafından, milletvekillerinin talebine cevaben, ABD hükümetinin yılın Kasım 2012’inde “teklifi ve kabulü olan bir mektup” ile 694 milyon dolarlık bir ön maliyeti olan bir talebe yanıt verdiğini söyledi.
Bir sanayi kaynağı, 694 milyon dolara yükselen fiyatın, M-777 açık tedarikine ilişkin müzakereleri desteklemek için tasarlanan DSCA'nın bir “hareketi” olduğunu, aksi takdirde sözleşmenin iptal edileceği ve sürecin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.
Programın ilerlemesine aşina olan askeri kaynaklar, maliyet artışının kısmen Birleşik Krallık'ta ve ABD'deki M-777 montaj hatlarının bakımı için BAE Sistemlerine tazminat sağlama ihtiyacından kaynaklandığını bildirdi. Bu amaçla, 2012'in sonundan itibaren şirket, M-50'in tedariki için başka emir almadığından 777 milyon dolar göndermek zorunda kaldı.
Kaynaklar, eğer Hindistan MoD’u Ekim 15’e kadar anlaşmayı onaylayamayacaksa, montaj hattının hala kapalı olacağını ve üretimin yeniden başlatılmasının Hindistan’ın yeni anlaşması için 37 milyon dolara kadar olan maliyetinde bir artış gerektireceğini söylüyor. Bu aynı zamanda bileşenlerin yeniden sertifikalandırılması gerekeceği için Hindistan’ın itici güçlerinin teslimatını da geciktirecek M-885 büyük montajları İngiltere'de üretilmektedir. Ancak, howitzer'ların ana müşterileri NE ve USMC olduğundan, silahlar Hettisburg'daki (Mississippi parçaları) BAE Systems işletmesinde toplandı. Amerikan tarafı, Hindistan’daki MoD’ye M-777’in maliyetinin artacağını ve sözleşme yakında imzalanmaması ancak resmi bir cevap alamaması durumunda montaj hattının kapatılacağını bildirdi.
Eylül ayında Jaynes 18 tarafından belirtildiği gibi, BAE Systems temsilcisi, Hindistan hükümetleri ve ABD'nin müzakereleri devam ediyor.
Тем временем, программа производства для СВ Индии 155-мм буксируемых гаубиц FH-77B с длиной ствола 45 калибров испытывает проблемы. В начале августа ствол одного из орудий разорвало в ходе испытаний в Раджастхане. Опытный образец был изготовлен на предприятии Управления cephanelik заводов OFB (Ordnance Factory Board), которое получило технологии производства этих орудий в рамках подписанного с компанией «Бофорс» в 1987 году контракта на закупку 410 ед. 155-мм буксируемых гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров. Ранее производство не начиналось из-за коррупционного скандала, в который были вовлечены политики, представители МО и командование ВС Индии.
Resmi kaynaklara göre, şimdi bagajın patlamasıyla meydana gelen olay, bir yıldan fazla bir süredir bu uluyanların üretimi için programın uygulanmasını geciktirebilir.