Başlangıç Toplantısı (Kasım 2018) - Vila Nova Gaia, Portekiz: toplantının amacı ortaklara Proje Yönetimi ve Kalite Planını sunmaktı; ortak sorumluluklar ve her bir ortağın sorumlulukları ile ilgili ayrıntıları tartışmak, projenin genel eylem planını güncellemek ve birleştirmek ve O1'in faaliyetlerini ve istenen sonuçları ayrıntılı olarak planlamak.
Uluslararası Proje Toplantısı No. 2 (Mayıs 2019) - Roma, İtalya: toplantı, O1 ile bağlantılı olarak uygulanan faaliyetlerin sonuçlarını gözden geçirmeyi ve değerlendirmeyi amaçladı; O2'yi başlatmak, yani etkileşimli platformun geliştirilmesi ve dijital beceri geliştirmenin pilot uygulaması; her bir ortak tarafından yürütülen yaygınlaştırma faaliyetlerini izlemek.
Uluslararası Proje Toplantısı No 3 (Aralık 2019) - Madrid, İspanya: toplantı, O2 ile bağlantılı olarak uygulanan faaliyetlerin sonuçlarını, yani mobil ve çevrimiçi etkileşimli platformu ve pilot uygulamasını gözden geçirmeyi ve değerlendirmeyi amaçladı; O3'ün uygulanmasıyla ilgili faaliyetleri, yani öz değerlendirme aracı ve profesyoneller için kullanılabilirlik el kitabını tartışmak; yaygınlaştırma faaliyetlerini izlemek.
Final Toplantısı (Ekim 2020) - Lizbon, Portekiz: toplantının amacı O2 ve O3 kapsamında projenin çıktılarını tartışmak ve değerlendirmekti; kısa vadeli eylem planını projenin sonuna kadar oluşturmak; projenin çıktılarının optimizasyonunu ve büyük harf kullanımını tartışmak; iyi uygulamaları ve öğrenilen dersleri belirlemek; yaygınlaştırma faaliyetlerini izlemek.