"İKİNCİ SONDAJ 2012 YILININ SONUNDA VEYA 2013 YILININ BAŞINDA"
Lefkoşa, 18 Nisan 12 (T.A.K): Rum tarafının sözde MEB'inde bulunan 12'inci parselde araştırma sondajları gerçekleştirmiş olan Amerikan Noble Energy şirketinin, 12'inci parseldeki doğal gazın 2016'da değil, 2017 içinde Vasiliko'ya taşınabileceğine dair yeni bir değerlendirmede bulunduğu ifade edildi.
Rum gazetelerinden Politis, "Noble'den Yeni Değerlendirme... Doğal Gaz 2017 İçinde Vasiliko'ya" başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Noble Energy şirketinden yetkililerin, dün Rum hükümetinin tayin ettiği temas grubuyla bir görüşme yaptığını yazdı.
Gazete, Noble Energy şirketinin dün Rum hükümetinin atadığı temas grubu huzurunda analiz ettiği planlamalar ve zaman takvimlerine gecikme yaşanmadan uyulsa da, "Afrodit" olarak adlandırılan 12'inci parseldeki doğal gazın, şirketin birkaç ay önce öngördüğü gibi 2016 yılının başında değil, 2017 yılı içinde Vasiliko'ya taşınmasının mümkün olduğunu kaydetti.
Elde ettiği bilgilere dayanarak, şirketin dün yaptığı sunumun eksiksiz ve ayrıntılı olarak değerlendirildiğini belirten gazete, şirketin sunumunun, ilk sondajda elde edilen bulguların değerlendirilmesi için 12'inci parselde 2'inci sondajın yapılması, doğal gazın çıkarılmasına ilişkin altyapı tesisleriyle ilgili çalışmaların ileriye götürülmesi ve doğal gazın karaya taşınması için boru hattı inşa edilmesiyle ilgili planlamaları kapsadığını kaydetti.
Gazete, aynı bilgilere dayanarak, şirketin şu an ikinci sondajın yapılmasını, şirket yetkilileri tarafından başlangıçta söylendiği gibi 2012 yılının ikinci yarısında değil de, 2012 yılının sonunda veya 2013 yılının başına tarihlendirdiğini de belirtti.
Gazete, yapılacak olan ikinci sondajın ardından, ortaya çıkacak olan yeni bilgi ve bulguların üzerinde çalışılması için dört ay daha gerekeceğinin hesaplanmasına bağlı olarak, doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili altyapı çalışmalarının 2013 yılının içinde ve/veya biraz daha geç başlayabileceğinin anlaşıldığını da ekledi.
Şirketin, doğal gaz üretiminin başlaması amacıyla, sondajla ilgili hazırlık çalışmaları için yaklaşık 38 aya gereksinim duyulacağı öngörüsünde bulunduğunu ifade eden gazete, programın bir aksilik çıkmadan icra edilmesi durumunda, doğal gaz üretiminin 2017 içinde başlayabileceğini kaydetti.
(İY/ŞEB)
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.