Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
Veri türü Süre
Girdi Türü Hesaplanan
Açıklama Serbest Bolluk alanı, herhangi bir ardıl görevi geciktirmeden bir görevin geciktirilebileceği süreyi içerir. Görevin ardılı yoksa, serbest bolluk, tüm projenin bitiş tarihini geciktirmeden bir görevin geciktirilebileceği süredir.
Hesaplanma Biçimi Görevin ardılı yoksa, serbest bolluk toplam bollukla aynıdır. Microsoft Office Project, serbest bolluğun hesaplamasını, görev için Erken Başlatma, Erken Bitirme, Geç Başlatma, Geç Bitirme alanlarındaki tarihlerin karşılaştırmalarına temellendirir, bu da ardıl görevler için tarihleri göz önünde bulundurur.
En İyi Kullanım Alanları Serbest Bolluk alanını, bir görevin gecikme için kullanılabilir zamanının olup olmadığını belirlemek için kullanın. Bu, bir kaynak görev üzerinde daha çok zamana gereksinim duyarsa veya siz başka bir göreve bir kaynak atamak isterseniz yararlıdır. Ayrıca, geciken bir zamanlamayı nasıl kurtaracağınızı belirlemek için Serbest Bolluk alanını kullanabilirsiniz.
Örnek Zamanlamayı inceliyorsunuz ve görevler üzerinde herhangi bir serbest bolluğun olup olmadığını görmek istiyorsunuz. Serbest bolluğu olan görevlerdeki gecikmenin diğer görevleri etkileyip etkilemeyeceğini görmek için, Serbest Bolluk alanını Görev Sayfası görünümüne eklersiniz.