Yeşil enerji için uzmanlar, şu anda çok fazla iyi bir şey var gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin iklim hedeflerini karşılamak için planlanan yeterli rüzgar, güneş ve pil depolama projelerinin olması harika olsa da, ülkenin elektrik şebekesinde büyüyen bir darboğaz bu projelerin çoğunu topraklamasını sağlıyor. Sorun, faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor: eskiyen altyapı, üretildiği yerden ihtiyaç duyulan yere yenilenebilir enerji elde etmeyi zorlaştıran düzensiz bir elektrik şebekesi ve projeleri onaylamaktan sorumlu olan bunalmış düzenleyiciler.
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni bir rapor, ikilemi özetliyor. Yazarlar, birlikte ABD elektrik yükünün yüzde 85’ini kapsayan, ülkenin yedi elektrik şebekesi operatörü ve 35 büyük kamu kuruluşunu araştırdı. 2021 yılı sonu itibariyle 1300 gigawatt’lık rüzgar, güneş ve enerji depolama projesinin teklif edildiğini ve bu projelerin yüzde 80’ini karşılamaya yeterli olduğunu buldular. Beyaz Saray’ın hedefi Kıdemli Joe Rand, “Geliştiricilerin ve bağımsız enerji üreticilerinin inşa etmek istediği santral türlerinde ve tüketiciler olarak talep ettiğimiz santral türlerinde bir enerji devrimi yaşanıyor” diyor. LBL’de bilimsel mühendislik görevlisi ve raporun baş yazarı “Kuyrukta”, Nisan ayında yayınlandı.
Ancak projelerin dörtte birinden daha azının, gerekli finansmana sahip olanlar, yerel yargı makamlarından izinler alan ve enerjiyi satmak için kamu hizmetleriyle sözleşmeler yapanlar bile devam edeceğini söylüyor. Rand, “İletim sistemimiz, bu yeni kapasite akışını yönetmek için yetersiz kaynaklara sahip” diyor.
Rand, şu anda belki de en büyük sorunun, yenilenebilir enerjiyi A noktasından B noktasına nasıl taşıyacağını bulmanın kolay bir yolunun olmaması olduğunu söylüyor. Sorunun bir kısmı, yeni projeleri mevcut şebekeye bağlamanın yollarını bulmak. Enerji havalimanı terminalinde kapı sayısı kadar yenilenebilir uçak varmış gibi. Rand, yenilenebilir bir enerji geliştiricisinin karşılaştığı tipik bir senaryoyu anlatırken, “Diyelim ki 200 megavatlık bir güneş enerjisi çiftliği inşa etmek istiyorsunuz ve yolun aşağısında bir trafo merkezi var,” diyor. “Sorun değil, sadece o trafo merkezine bağlanacağım. Ancak bu o kadar basit değil, çünkü şebeke sistemine 200 megavat veya önemli bir elektrik kapasitesi enjekte ettiğinizde, bu etkilere neden olacak. Ağı yükseltmeniz gerekebilir, iletim hatlarını yükseltmeniz gerekebilir, bu kapasiteyi oraya enjekte etmek için trafo merkezini yükseltmeniz gerekebilir.”
Bu yükseltmeler, aşırı ısınma olmaksızın güç artışını kaldırabilecek, hatların kendilerine zarar verebilecek ve hat boyunca elektrik kesintisine neden olmadan yeni iletim hatlarını içerebilir. Tabii ki, birileri bu yükseltmeler için ödeme yapmak zorundadır ve birçok eyalet kamu hizmeti düzenleyicisi, maliyeti ücret ödeyenlere yansıtmak istemez. Aynı zamanda, birçok yenilenebilir enerji geliştiricisi, mevcut fosil yakıt üreticilerine fayda sağlayabilecek yükseltmeler için ödeme yapmak istemiyor.
Yedeklemenin başka bir kısmı, bu elektrik bağlantıları labirentini incelemek için gereken incelemelerden gelir. Ülkenin sistem operatörlerinin her biri (Kaliforniya ve Teksas için birer tane var ve ABD’nin geri kalanı için çok eyaletli operatörler), bir rüzgar çiftliği veya kömürle çalışan bir elektrik santrali olsun, herhangi bir yeni enerji projesini onaylamak zorunda. Bu, projenin çevresel ve ekonomik etkilerinin yanı sıra ekstra enerjinin şebekeyi nasıl etkileyebileceğini, yoğun zamanlarda ne kadar güvenilir olduğunu ve yeni güç kaynağının kesintilere veya kötü hava koşullarına nasıl tepki vereceğini değerlendiren çalışmaların gözden geçirilmesini içerir.
Kaynak : https://www.wired.com/story/everyone-wants-to-build-green-energy-projects-whats-the-holdup