Kar amacı gütmeyen bir araştırma firmasının ABD Savunma Bakanlığı'na sunduğu rapora göre Pentagon ve Kongre, Raytheon ya da ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni Küresel Konumlandırma Sistemi uydularının sorunlu yer kontrol sistemi için operasyon maliyetleri ve tarih cetveli hakkında vereceği bilgilere güvenmiyor. Bu nedenle Raytheon'un yeni sisteminin entegrasyonu yerine, eski sistemin yükseltilmesi ihtimali ortaya çıkıyor.
Bloomberg News'da yer alan bilgiye göre MITRE Corp. araştırma firmasının raporunda “Program ofisi ve ana yüklenici, maliyetler ve tarih cetveli hakkında doğru bir projelendirme yapmak konusunda yetersizlik gösterdi,” denildi.
ABD Hava Kuvvetleri, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Raytheon'ın sözleşmesi uyarınca ekim 2016'da faaliyete geçmesi beklenen yer sisteminin 2022 nisan ayına kadar hazır olmasının beklenmediğini kaydetmişti. MITRE'nin raporuna göre, sistemin öngörülen maliyeti 2010'da imzalanan ilk sözleşme bedeli 866 milyon Dolar'dan 2012 kasım ayında 3,4 milyar Dolar'a, mayıs ayında ise 6,1 milyar Dolar'a yükseldi.