Ukrayna’da kendi işinizi kurmanın önemli adımlarından biri, küçük bir perakende mağaza açmak veya büyük bir işletme kurmak olsun, böyle bir nesnenin elektrifikasyonudur. Bu işleme elektrik şebekelerine bağlanma denir. Prosedürün karmaşıklığı, uzunluğu ve düzensizliği, Ukrayna’nın elektrik şebekelerine bağlantı kolaylığı açısından 190 arasında 135. sırada yer almasına neden oldu.
2017 yılında “Elektrik Piyasası Hakkında Kanun”un kabul edilmesinden sonra durum tamamen değişti. Uygulaması 2 yıl sürmüştür. Bu süre zarfında, NCRECP, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi önemli yasal düzenlemeyi kabul etmiştir: Perakende elektrik piyasası kuralları, Dağıtım sistemleri kanunu, Ticari muhasebe kanunu.
Bu dönemde meydana gelen bağlantı prosedüründeki ana değişiklikleri dikkate almanızı öneririz.
Her şeyden önce, iki ana bağlantı türü olduğunu hatırlatırız:
- Standart, müşterinin elektrik tesisatının dağıtım sistemi operatörünün işletim ağlarına düz bir hatta 300 m’den fazla olmayan ve dahil 50 kW’a kadar olan bağlantısıdır.
Standart bağlantı, gerekli güce bağlı olarak ayrı ayrı iki aşamaya ayrılır:
- İlk – 16 kW’a kadar ve dahil;
- İkincisi – 16 ila 50 kW.
- Standart dışı – bu tür bir bağlantının mesafe ve güç göstergeleri, standart bir bağlantı için ayarlananları aşıyor.
2018’in sonunda, NCRECP, elektrik tesisatlarını elektrik şebekelerine bağlama ücretini hesaplamak için yeni bir Metodolojiyi onayladı; bu, 2019 için her iki bağlantı türü için sabit oranlar belirledi ve bu, müşterilerin böyle bir hizmetin maliyetini bireysel olarak hesaplamasına izin verdi. Tarifeler 22 Ocak’ta yürürlüğe girdi.
Ancak, 2018 yılında standart bağlantının maksimum gücü 160 kW idi ve standart dışı bağlantı için hiçbir tarife yoktu. Dağıtım sisteminin operatörü, tüketicinin kurulumunu elektrik şebekesine bağlamak için gerekli tüm göstergeleri bağımsız olarak belirledi. Böylece, genellikle birçok zorluğa neden olan standart olmayan bir bağlantıdan yararlanma fırsatı vardı.
Bağlantı ücreti oranları, lokasyon (Ukrayna bölgesi), topografya (kırsal, kentsel), güç kaynağı güvenilirlik kategorileri, güç, bağlantı noktasındaki gerilim ve bağlantı faz sayısı kriterlerine göre belirlenir. .
Ayrıca, NCRECP, Ulusal Komisyonun resmi web sitesinde yayınlanan standart bir bağlantının maliyetini belirlemek için özel bir çevrimiçi hesap makinesi geliştirmiştir. Bunu kullanarak, elektrik şebekesine bağlanmak için ödemeniz gereken tutarı kolayca belirleyebilirsiniz. Bunun için formdaki göstergelerin gerekli değerlerini doldurmanız yeterlidir.
Örneğin: Stryi şehrinin elektrik şebekelerine üç fazlı bir şemaya göre III güvenilirlik kategorisinin 380 V gerilimli 20 kW’lık bir nesnesini bağlamanız gerekir.
KDV dahil 64.104 UAH’a mal olacak (KDV hariç 1 kW güç için 2.671 UAH).
Standart olmayan bir bağlantının maliyeti ayrıca, müşterinin elektrik tesisatını bağlamak için inşa edilmiş, belirli bir voltajdaki bir güç iletim hattının uzunluğunun her bir metresi için bir ücret olan doğrusal bir bileşen içerir. Lviv bölgesindeki REM’in
resmi web sitesinde yayınlanan standart olmayan bağlantı ve doğrusal bileşeni için ücret oranlarını kullanarak, aynı Stryi şehrinde 55 kW gücünde bir nesneyi bağlamanın maliyetini belirlemeye çalışacağız. , 380 V voltaj, II güvenilirlik kategorisi, bağlantı noktasının mevcut ağlardan 100 metre uzakta olması ve 380 V havai elektrik hattı inşa etme ihtiyacı ile Bu durumda, 1 kW gücün maliyeti 3.559 UAH’dır. , ve 1 metre elektrik hattı maliyeti 785 UAH. Tesisi belirtilen özelliklerle bağlamak KDV dahil 329,094 UAH’a mal olacak.
Ayrıca bir yenilik daha var. şimdi elektrik şebekelerine bağlantı hizmeti, bir elektrik sayacının kurulumunu içermiyor. Bu, ayrı bir anlaşma ile ve ayrı bir ücret karşılığında yapılacaktır.
Elektrik tüketicilerinin bilmesi gereken başka ayrıntılar nelerdir?
İlk olarak, aslında bağlantı prosedürünü oluşturan Dağıtım Sistemleri Yasası Bölüm IV’ün gerekliliklerine uyması koşuluyla, müşterinin elektrik şebekelerine bağlanması reddedilemez. RES’in katılım için bir başvuruyu kabul etmeme veya kaydetmeme hakkı yoktur. Gerekli tüm destekleyici belgeler başvuruya eklenir.
İkinci olarak, elektrik şebekesine bağlantı belirlenen şartlarda gerçekleştirilir .
Standart bağlantı başvurusunun yapıldığı andan itibaren 10 gün içinde müşteriye sözleşme ve teknik şartlar sağlanır. Sözleşmeyi imzaladıktan ve hizmet için ödeme yaptıktan sonra, elektrik şirketinin bağlantı noktasına voltaj beslemesi için 20 takvim günü (16 kW’a kadar) ve 30 günü (16 ila 50 kW arasında) vardır.
Belirlenen sürelerin 10 günden fazla aşılması durumunda, hizmetin maliyeti% 10, 20 gün boyunca -% 20 oranında azalır. 120 günün aşılması, tüm maliyetin para cezaları ile birlikte iade edilmesini gerektirir, ancak bu, enerji şirketini hizmeti sunma yükümlülüğünden kurtarmaz.
Standart olmayan bağlantı için diğer koşullar belirlenir:
- 120 takvim günü – 160 kW’a kadar güç bağlantısı için;
- 230 gün – 160 ila 400 kW;
- 280 gün – 400 ila 1000 kW;
- 350 gün – 1000 ila 5000 kW arası.
Bağlantının lineer kısmını tasarlama zamanını içerirler. Müşterinin talebi üzerine böyle bir tasarım bağımsız olarak yapılabilir. Daha sonra standart dışı bağlantı hizmeti sağlama süresi, projenin geliştirilmesi için ayrılan gün sayısı kadar azaltılır.
Standart dışı bağlantı şartlarını aşmanın cezaları:
- 30 ila 60 gün arası – hizmet maliyetinde %10’luk bir azalma;
- 60 ila 120 gün arasında – %20 oranında;
- 120 günden fazla – müşteriye hizmet bedelinin %80’i tutarında avans iadesi yapılır, bağlantı ücretsizdir.
Anastasiya Popilevych,
şirketler hukuku pratiğinin genç avukatı ve uyum
Hukuk derneği “Bachynskyi ve ortakları”
]]>