“Devreye alma” olarak bilinen bina tasarımı ve yapımında bir kavram var. Çoğumuz bina için resmi bir talep ya da bir şeyler yapmak anlamına gelen “komisyon” kelimesini anlıyoruz. Zengin bir patron, örneğin bir sanatçıdan bir tabloyu görevlendirebilir. Bununla birlikte, “komisyon” un ikinci bir anlamı da var: bir fabrika veya makine gibi yeni üretilen bir şeyin çalışma koşullarına getirilmesi.
Söz konusu olduğunda, bir ofis binası, devreye alma, her şeyin çalışma düzeninde çalıştığını doğrular, böylece kiracılar içeri girebilir. Ayrıca, tüm bina sistemlerinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde çalıştığını doğrular.ve bir sorun oluştuğunda bakım personelini uyarmak için izleme sistemleri mevcuttur. Buradaki fikir, aşırı enerji kullanımı, yetersiz iç ortam hava kalitesi veya olası güvenlik sorunlarını, en büyük sorun haline gelmeden önce mümkün olan en kısa zamanda tanımlamaktır.
Veri merkezleri de devreye alındı, ancak süreç biraz farklı. Evet, devreye alma, tüm bina sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve bilgisayar odası klima (CRAC) ünitelerine ve soğutuculara doğru ilerlemesini sağlamalıdır. kesintisiz güç kaynakları (UPS'ler)Acil durum jeneratörleri ve diğer veri merkezi altyapısı. Ek olarak, veri merkezi devreye almanın sistemlerden emin olması gerekir başarısız doğru şekilde. Örneğin, elektrik şebekesi düştüğünde, UPS'ler acil durum jeneratörü gelene kadar BT ekipmanını desteklemelidir.
Devreye almada anahtar bir fonksiyon, farklı aşamalarında gerçekleştirilecek testlerin bir programını oluşturmaktır. veri merkezi Uygulama süreci. Ekipman satıcıları testleri yürütecekse, test prosedürlerinin aslında ekipmanın gerektiği şekilde çalışacağını kanıtlaması önemlidir. Ayrıca, veri merkezi altyapısının tüm bileşenlerinin birlikte çalıştığını doğrulamak için entegre sistem testi yapılmalıdır.
Resmi dokümantasyon devreye alma sürecinin bir parçası olarak tamamlanmalıdır.Son şartnameler, bir araya getirilmiş çizimler, test komut dosyaları ve sonuçları ve diğer kayıtlar dahil. Devreye alma ayrıca, site ve standart işletim prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi içeren “runbook'ların” geliştirilmesine yardımcı olabilir. Operasyon ve bakım personeli, çeşitli bina sistemlerini nasıl koruyacakları ve planlı ve plansız kesintiler sırasında veri merkezi mevcudiyetinin nasıl sağlanacağı konusunda resmi eğitim almalıdır.
Devreye alma işlemi, zaten karmaşık bir süreçte ekstra bir dizi adım gibi görünse de, veri merkezinin zaman ve bütçe dahilinde tamamlanma olasılığını artırır. Devreye alma, potansiyel problemleri erkenden yakalamaya yardımcı olabilir, böylece masraflı ve zaman alan yeniden işleme gerekmeden önce düzeltilebilirler.
Devreye alma da iki şekilde para tasarrufu sağlar. Öncelikle, görev kritik sistemlerin verimli bir şekilde çalışmasını ve tesisin devam eden bakım ve yönetimini kolaylaştırmayı sağlar. Daha da önemlisi, veri merkezi kesintisi riskini azaltır, bu da Ponemon Enstitüsü'nün verilerine göre ortalama olarak yaklaşık 750,000 $ 'a mal olur.
Rahi Sistemleri kapsamlı bir dizi sunuyor veri merkezi altyapı hizmetleriDeğerlendirme, mühendislik, tasarım, şartname, kurulum ve proje yönetimi dahil. Tecrübeli profesyonel ekibimiz, doğrulama ve test konusunda size yardımcı olabilir veya her şeyin gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için üçüncü taraf sağlayıcılarla birlikte çalışabilir. Veri merkezinizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya ve sorunları yolda en aza indirmeye yardımcı olmak için buradayız.