5. nesil F-35 çok amaçlı uçak için Amerika Birleşik Devletleri dışında ilk üssü inşa etme çalışmaları devam ediyor, ancak bu zaten çok pahalı. Tahmin dahilinde kalmak mümkün olmadı. Birleşik Krallık'taki Lukenheath üssündeki inşaat tesislerinin maliyetindeki artış, Polonya'da benzer üsler inşa etme maliyetinin de artacağı anlamına mı geliyor?
Defense 24'ün Polonya baskısı bu konuda tartışıyor.
2015 yılında, Lakenheath üssünün yeniden inşasının Amerikan vergi mükellefine 480 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyordu. Her biri 24 uçakla donatılmış iki Amerikan filosunun konuşlandırılması planlanıyor. Aynı zamanda, yapım aşamasında olan altyapı, bu güçlü ve karmaşık savaş araçlarının daha fazla sayıda alınmasını içerir. Bu, Birleşik Devletler'den olası takviye kuvvetlerinin gelmesi durumunda yapılır.
Lakenheath'teki çalışma geçen yıl Temmuz ayında başladı. Ana bölümleri 2021 Kasım ayı başlarında tamamlanacaktı. Yapım aşamasında olan altyapı projelerinden bazıları hazır, ancak diğerleri gecikmelerle karşı karşıya.
Defence News'e göre, tahminin yaklaşık yüzde 25, yani 90 milyon dolar arttığı ve tamamlanma tarihinin ertelendiği ortaya çıktı. Yükleniciler, maliyetlerdeki artışı ve şartlardaki değişimi haklı çıkararak, işe dahil olan personel için ek zorlukların ortaya çıktığını ve buna bağlı olarak işgücü maliyetlerinde artış olduğunu belirtiyorlar.
Bu nedenle, Savunma 24, Polonya'daki Amerikan Hava Kuvvetleri için benzer tesisler yaratmanın maliyetinin de tahminleri aşacağını varsaymaktadır.