Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
Kabul Edilen Planlama Başlangıç Tarihi alanında kaynak kısıtlamaları çözümlemesi sırasında Portföy Seçimi Senaryosu'nda kabul edilen proje başlangıç tarihi gösterilir.
Veri türü Tarih
Girdi Türü Hesaplanan
En İyi Kullanım Alanları Portföy Seçimi Senaryosu'nun bir parçası olarak kaynak kısıtlama çözümlemesi üzerinde çalışırken, kaynak kullanılabilirliğini portföyün içine yerleştirmek için planlanan proje tarihlerini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla çözümleme yapabilmek için, planlanan başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin çeşitli modeller içeren birden çok Portföy Seçimi Senaryosu kaydedebilirsiniz. Portföy Seçimi Senaryolarından biri kabul edildikten sonra, her projenin planlanan başlangıç tarihi Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanına kaydedilir.
Proje ve portföyle ilgili kişilerin gözden geçirmesi için Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi'ni Proje Merkezi görünümlerine, raporlara veya proje alanı Web Bölümlerine ekleyebilirsiniz. Tek tek proje yöneticileri kendi proje tarihlerini, Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanlarındaki değerleri yansıtacak şekilde ayarlayabilir.
Örnek Portföy Stratejisi sürecinde yapılan çalışmanın sonucunda, 1 Haziran 2011'de “SOX uyumlu bir denetim mekanizması geliştirme” projesini hayata geçirmeye başlamayı kabul ettiniz. Sorumlu kişiler ve proje yöneticilerinin yararlanması için Proje Merkezi görünümüne Kabul Edilen Planlanan Başlangıç Tarihi alanını eklersiniz.
Notlar Project Web App'te bu alanı, örneğin bir Proje Merkezi özet görünümüne ekleyebilirsiniz.