text: LBM Diez
  K 18 - Vollsperrung der „freien Strecke“ zwischen dem Kreuzungsbereich K 24 und der Ortsdurchfahrtsgrenze Adorf
  Die Arbeiten wurden wie geplant Anfang Oktober begonnen. Einrichten der Baustelle und der Verkehrsumleitung sowie anschließender Abbruch des alten Brückenbauwerkes. Im Zuge der Erdarbeiten für die neuen Brückenfundamente wurden jedoch andere Bodenverhältnisse angetroffen als erwartet. Dieser Umstand wirkt sich negativ auf den kompletten Bauablauf aus, so dass die Brücke in diesem Jahr nicht mehr fertig gestellt werden kann. In Abhängigkeit der weiteren Witterungsverhältnisse wird ein Ende der Baustelle nicht vor dem Frühjahr 2017 erwartet.
  
  Die gewonnenen Erkenntnisse aus den punktuellen geologischen Untersuchungen im Vorfeld der Maßnahme, haben sich im Zuge der Aushubarbeiten nicht bestätigt. Demzufolge befindet sich der Gründungshorizont (anstehender tragfähiger Untergrund) des neuen Bauwerkes ca. 1,00m -1,50m tiefer als ursprünglich angenommen. Aufgrund der vorherrschenden schwierigen Grundwasserverhältnisse und der Tatsache, dass der Mehrbach sehr sensibel auf Niederschläge reagiert, d h. Anstieg des Wasserspiegels und somit auch der des Grundwassers innerhalb weniger Stunden um bis zu 60cm, konnte man die Arbeiten nicht wie geplant ausführen. Es musste mehrfach die Arbeit unterbrochen bzw. mehrtägig komplett eingestellt werden. Trotz gängiger Wasserhaltungsmaßnahmen mittels Pumpenanlage, konnte die Baugrube nicht mehr wasserfrei gehalten werden.
  
  Der Landesbetrieb Mobilität Diez bittet weiterhin alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürgerinnen und Bürger von Adorf und Umgebung um Verständnis für die durch die Bauarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen. 