text: FYI Update aus https://www.kms-sonne.de/newsletter-2019-09
  
  > Neues von der Baustelle Donaustraße
  > Aktuell befindet sich die Baustelle noch im Abschnitt vor der Rixdorfer Grundschule. Die Gehwege wurden weitgehend hergestellt, der Unterbau im Fahrbahnbereich wurde eingebaut und verdichtet. Hier erfolgen ab der 38. Kalenderwoche die Asphaltierung der Fahrbahn und Restarbeiten im Gehwegbereich. Damit ist der Abschnitt bis zur Pannierstraße fertig gestellt: mit Fahrradbügeln, Ruhebänken und der Fahrbahnverschwenkung, die den Verkehr beruhigen wird.
  > In der 39. Kalenderwoche beginnen dann die Arbeiten im Kreuzungsbereich Pannierstraße/ Donaustraße und je nach Baufortschritt der Berliner Wasserbetriebe wandern die Baumaßnahmen dann vor zur Reuterstraße oder hoch zur Sonnenallee. Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. In Abhängigkeit vom Baufortschritt verschiedener Leitungsbetriebe geht das Straßen- und Grünflächenamt aktuell von einer Fertigstellung der Maßnahme bis Jahresende 2019 aus.